
Após os incidentes isolados ocorridos na noite desse domingo (22/11), o fornecimento de energia elétrica, nesta segunda-feira (23/11), ocorreu da forma programada. O atendimento chegou a cerca de 90% da carga média e na maior parte do dia todos os alimentadores estavam energizados, sem necessidade de aplicação do rodízio pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).
Quanto às ações coordenadas pelo Gabinete de Crise, instituído pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em conjunto com organizações do setor elétrico brasileiro, do Governo Federal e do Governo do Estado do Amapá, apresenta-se a atualização para as seguintes ações:
Instalação de unidades geradoras para geração emergencial autorizada pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria nº 406/2020:
- Hoje (23/11) a geração térmica disponível chegou a 23 MW de potência, em virtude do tempo chuvoso que embaraçou o andamento dos trabalhos de energização dos demais geradores; e
- A expectativa é que até amanhã (24/11) estejam operacionais 34 MW de geração térmica.
Instalação do 2º Transformador na Subestação Macapá:
- Hoje (23/11) foi concluído o enchimento do 2º Transformador na Subestação Macapá com óleo isolante, o qual foi submetido a testes para avaliação de suas características visando a energização;
- Já estão em andamento testes elétricos, implantação do Sistema Especial de Proteção (SEP) e avaliação de controle de paralelismos com as demais instalações; e
- Estimativa de energização: até 26/11.
O Ministério de Minas e Energia, juntamente com os Órgãos Vinculados, em coordenação com as autoridades do Estado do Amapá e Agentes Setoriais, estão envidando todos os esforços para a recomposição do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores do Amapá, o mais rápido possível. As razões para os desligamentos estão sendo verificadas e a apuração de responsabilidades será realizada, com todo o rigor, pelos órgãos competentes.