
Após o desligamento ocorrido na noite de ontem (17/11), o fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira (18/11) ocorreu da forma programada, com atendimento de até 80% da carga média com energia proveniente da UHE Coaracy Nunes e do Sistema Interligado Nacional (SIN).
Quanto às ações coordenadas pelo Gabinete de Crise, instituído pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em conjunto com organizações do setor elétrico brasileiro, do Governo Federal e do Governo do Estado do Amapá, apresenta-se a atualização para as seguintes ações:
Instalação de unidades geradoras para geração emergencial autorizada pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria nº 406/2020:
- Chegada em Macapá nos dias 15 e 16/11 de 47 unidades geradoras com capacidade de 45 MW que serão instalados nas subestações da Companhia de Eletricidade do Amapá Santa Rita (20 MW) e Santana (25 MW);
- Geradores em processo de montagem e instalação; e
- Energização prevista até o dia 21/11. 
Instalação de 2º Transformador na Subestação Macapá:
- Transformador de 100 MVA transportado de Laranjal do Jari para Macapá;
- Chegada do transformador no porto de Santana - AP no dia 17/11;
- Montagem iniciada na Subestação Macapá hoje (18/11); e
- Estimativa de energização: até 26/11.
O Ministério de Minas e Energia, juntamente com os Órgãos Vinculados, em coordenação com as autoridades do Estado do Amapá e Agentes Setoriais, estão envidando todos os esforços para a recomposição do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores do Amapá, o mais rápido possível. As razões para os desligamentos estão sendo verificadas e a apuração de responsabilidades será realizada, com todo o rigor, pelos órgãos competentes.