	O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna, na manhã de hoje, para fazer uma cobrança ao DNIT. Estamos vendo a obra da BR-101 parada, prejudicando toda a população daquela região, principalmente até o Município de Propriá, a caminho de Alagoas. As obras estão totalmente paradas, as máquinas estão ao ar livre. Não vemos funcionários adiantando essa obra que trará tantos benefícios ao povo de Sergipe e de todo o Nordeste. Ela fará com que possamos alavancar o turismo, a qualidade de vida daquele povo, inclusive a industrialização, a exportação e a importação. Ou seja, a obra da BR-101 é de suma importância. 
	Apelo ao DNIT para que dê a essa obra maior celeridade, porque tem prejudicado muito o Estado de Sergipe e todo o Nordeste.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
	Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encontram-se em andamento, em vários Estados do Nordeste, as obras de duplicação da BR-101, mais conhecida como Transoceânica. No meu Estado, Sergipe, as obras foram iniciadas em 2010 com a promessa de conclusão para este ano. Mas, Sr. Presidente, o que se observa é que há atrasos em vários trechos da obra.
	A previsão é que dos 206 quilômetros de extensão da BR-101, no Estado de Sergipe, 129 quilômetros sejam duplicados. Após a conclusão, essa obra, sem dúvida, trará inúmeros benefícios para a população local. 
	O trecho entre o Município de Estância e a divisa da Bahia, cerca de 52 quilômetros, já está praticamente concluído. Mas, no trecho que segue em direção a Alagoas, o que se tem é um canteiro de obras a céu aberto, com máquinas e equipamentos espalhados pelas encostas da rodovia - não se vê trabalhador. É isso mesmo, caros colegas Deputados, as obras encontram-se paralisadas desde o ano passado.  
	Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, a razão da paralisação das obras nos trechos do quilômetro zero, em Propriá, ao quilômetro 40, no Município de Capela, é que a empresa vencedora do certame e responsável entrou em colapso financeiro e abandonou a obra. Além disso, nas proximidades do quilômetro 48, em Nossa Senhora do Socorro, houve um desmoronamento que causou um buraco na pista e foi necessário realizar um pregão para recompor o trecho, o que levou atrasos às obras.
	Contávamos que, em 2014, já teríamos a solução para esses problemas e a data de conclusão das obras. Mas não é bem isso que está ocorrendo.  O sergipano que sai de Aracaju em direção a Alagoas não tem visto evolução alguma nos trabalhos. Tendo que enfrentar um trânsito lento, o viajante se depara com inúmeros desvios, máquinas e equipamentos espalhados nas encostas da rodovia. Tudo isso ainda se agrava pela precariedade da sinalização.
	A promessa da duplicação da BR-101, que trouxe aos sergipanos a esperança de melhorias, de desenvolvimento econômico, de crescimento do turismo, hoje não passa de um grande transtorno tanto para os viajantes quanto para as populações que residem nas proximidades da rodovia. 
	A obra, que prometia em pouco tempo - 2 ou 3 anos - dobrar o potencial de desenvolvimento da região, chega ao quarto ano sem sequer ter data marcada para conclusão. 
	Diante disso, venho aqui fazer um apelo ao Governo Federal, especificamente ao DNIT, para se empenhar na solução, o quanto antes, dos problemas que estão atrapalhando o andamento das obras de duplicação da BR-101, no Estado de Sergipe, pois a população - viajantes e moradores vizinhos à rodovia - está exposta à total falta de segurança, correndo constantes riscos causados pela paralisação das obras.
	Era o que eu tinha a dizer.