Un an et demi après les inondations , le club de basket d'Ensival n'a toujours pas récupéré sa salle . Le Hall Moray a été ravagé par la Vesdre . Il y a bien eu des travaux de réparation . On a même coulé une chape . Mais voilà : cette chape ne sèche pas . Par conséquent , il est impossible d'y poser un revêtement de sol . Et donc pas question d'y jouer au basket . Pas de cabine électrique , pas de chauffage , pas de délai 'la situation est au point mort depuis un an et demi' constate Christophe Hauglustaine , qui est membre du conseil d'administration du club de basket : 'Les travaux avancent à pas de souris . Ça ne bouge pas beaucoup . Aux dernières nouvelles , ils attendent des pièces pour la cabine à haute tension . On ne sait pas nous donner de délai quant à l'arrivée de ces pièces . ' La cabine à haute tension est nécessaire pour lancer la nouvelle chaudière . Guillaume Lejeune , pour la régie communale Synergis , confirme l'explication : pas de délai pour la cabine à haute tension , pas de délai pour le chauffage , pas de délai pour la fin des travaux . 'Tant que nous n'avons pas la cabine à haute tension , nous ne pouvons pas remettre en service le chauffage et donc chauffer la salle . Donc pour l'instant , nous avons coulé une chape dans une salle qui n'est pas chauffée . Ce qui fait que le séchage de la chape prend beaucoup plus de temps . ' Le président de la régie communale Malik Ben Achour explique que des déshumidificateurs ont été placés pour accélérer le séchage . Ces appareils sont là depuis le 28 octobre . 'Pourquoi n'ont-ils pas été apportés plus tôt ? ' s'interroge Christian Hauglustaine . Quand nous avons visité la salle Moray ce jeudi , les déshumidificateurs ne tournaient pas .