Pourtant , ces communes dotées de nombreuses zones d'activité et de services publics de centralité ( hôpitaux , sous-préfecture , collèges et lycées ) n'étaient toujours pas équipées début 2020 , alors que plusieurs communes rurales alentour le sont , malgré des densités de population et d'emplois moindres . » Manque de ressources humaines et matérielles , complexités de déploiement et administratives Autant de bonnes raisons pour expliquer ces retards , se justifient Mégalis et l'exécutif régional . Mais la CRC avance aussi le choix « d'une équipe sans doute trop réduite les premières années , même si elle apparaît désormais suffisante en 2020 » et des « outils de pilotage inadaptés pour le suivi de nombreux chantiers » . Sans parler d'une gouvernance de l'instance proche du clientélisme . « Dans chaque département , le syndicat mixte a mis en place une commission . Très haut débit : « Tous les Bretons fibrés en 2026 » . Des habitants et des maires du pays de Brest s'agacent de plus en plus des retards de branchement de la fibre optique . Que leur répondez-vous ? Nous savons qu'il y a beaucoup d'attente . Sur les 90 000 prises déjà connectées en Bretagne ( à fin octobre , NDLR ) , nous parvenons à 45 % d'abonnement à la fibre . Au-delà des prévisions . Justement , si l'on veut comprendre les retards , il faut revenir au lancement du projet Mégalis ( pilotage de la Région , dont Laurence Fortin est vice-présidente , NDLR ) . C'est une initiative publique ambitieuse - 1 , 6 milliard d'euros , ce n'est pas rien - qui vise à couvrir 90 % du territoire et desservir 60 % de la population bretonne . C'est-à-dire en dehors des agglomérations où le privé est intervenu . À lire sur le sujetRetards de la fibre optique en Bretagne : ce rapport qui enfonce le clou [ Exclusif ] Pour le déploiement de la phase 1 , nous avons fait appel aux entreprises locales . Elles ont rencontré des difficultés sur leurs chantiers ( pénurie de main-d'œuvre qualifiée , de matériaux comme les poteaux ) .