n n nLien interne vers l'article n°10966523 n n nLe chantier officiellement lancé à la mi-octobre n nSi les camions et engins de chantier étaient attendus pour ce mois de septembre , le calendrier a été " a été décalé d'un mois pour que les terrasses des contre-allées du boulevard Georges-Leygues profitent de l'agréable arrière-saison en cours " fait savoir la municipalité . Cette dernière a également voulu attendre , symboliquement , les Journées nationales de l'Architecture des 14 et 15 octobre , pour donner le coup d'envoi du projet phare de la mandature . On imagine donc au 16 octobre l'arrivée des ouvriers et du matériel pour entamer la " phase zéro " du chantier . Une phase qui s'attaquera à ce qui se passe sous nos pieds , à savoir des travaux de déplacement et de renouvellement des canalisations principales du réseau d'eau potable menés par Eau 47 , ainsi que le renouvellement du réseau d'assainissement réalisé , quant à lui par l'agglomération du Grand Villeneuvois . Une phase qui doit s'étaler jusqu'au mois de décembre , moment où la ville se transforme pour la " Bastide enchantée " et les festivités de Noël . n nDès le début de l'année 2024 , les choses deviendront plus concrètes . Si le tempo se maintient , et qu'aucun vestige n'est retrouvé à la suite des analyses , la réhabilitation du boulevard doit se dérouler comme tel : création de la voirie principale , des pistes cyclables et de l'îlot central au premier semestre 2024 ; création des espaces piétons , des terrasses et de la contre-allée nord au deuxième semestre 2024 ; création du giratoire et de la contre-allée sud au premier semestre 2025 ; aménagement de la place de la Libération au deuxième semestre 2025 . n nRéunion avec les commerçants et stationnement n nDes travaux qui sont aussi synonymes d'appréhension pour les acteurs du centre-ville villeneuvois . Une réunion a été organisée la semaine dernière entre le maire Guillaume Lepers et plusieurs adjoints avec les commerçants du cœur de bastide , qui seront impactés tout du long du chantier .