En février et mars 2020 , l'ESA et la Nasa réaliseront deux dernières campagnes d'essais à haute altitude , pour les parachutes de 15 et 35 mètres , où un composite représentant le module de descente sera largué d'un ballon stratosphérique . Ces deux tests sont planifiés aux États Unis , dans l'État de l'Oregon . Ces tests doivent être achevés avant la revue de qualification et d'acceptation de la prévue fin avril qui décidera du sort du rover Rosalind Franklin . Si tout se déroule comme prévu , le nouveau système de parachutes sera installé sur l'atterrisseur avant que celui-ci ne soit envoyé à Baïkonour , d'où doit décoller ExoMars 2020 à l'intérieur d'une fenêtre de lancement qui s'ouvre le 26 juillet 2020 et se ferme le 11 août 2020 . En revanche , un échec de ces essais à haute altitude contraindrait l'ESA à reporter la mission et attendre la fenêtre de tir suivante , en septembre 2022 . Article de Rémy Decourt publié le 20 / 08 / 2019 Après deux essais ratés des parachutes du rover martien Rosalind Franklin , l'Agence spatiale européenne et le consortium industriel européen qui le réalise sont dans l'expectative . François Spoto , le responsable ESA de la mission ExoMars 2020 , nous explique les raisons de ces ratés . Il se veut aussi confiant pour les deux prochains essais qui décideront du sort du rover Rosalind Franklin dont le lancement à destination de Mars est prévu en juillet 2020 . À moins d'un an de son lancement à destination de Mars , le de l'Agence spatiale européenne ( ESA ) ne sait toujours pas atterrir ! Les parachutes qu'il doit utiliser pour freiner sa descente dans l'atmosphère martienne ne sont toujours pas qualifiés . Après un premier essai raté de ses parachutes en mai , le deuxième essai , qui s'est déroulé le 5 août , s'est aussi soldé par un échec .