: 'Notre drame': les Unes de la presse au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris De la forêt à la cathédrale : quel parcours ? Janvier 2021 : un cahier des charges pour le choix des bois a été élaboré par les architectes en charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris . Janvier à fin février 2021 : Les 1000 chênes nécessaires à la reconstruction de la flèche ont été identifiés . Ils viennent de forêt de l'ensemble du territoire français , mais principalement du Grand Est et du Centre Val de Loire . Mars 2021 : les arbres ont été coupés avant leur montée en sève . Juin 2021 : les arbres sont débardés , c'est-à-dire qu'ils sont transportés vers une route forestière , puis amené vers les scieries 2e semestre 2021 : les bois vont être sciés et débités avant d'être stockés et séchés entre 12 et 18 mois . Les bois frais peuvent se déformer pendant la phase de séchage , où l'humidité du bois passe de 45% à moins de 30% . Fin 2022 - début 2023 : le bois va enfin être acheminé vers les ateliers de charpenterie sélectionnés pour travailler à la reconstruction de Notre-Dame de Paris . La cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu le 15 avril 2019 . Deux tiers de la toiture a été détruit durant les quinze heures qu'a duré l'incendie . Depuis , la cathédrale est inaccessible au public . Le président français Emmanuel Macron avait annoncé peu après l'incendie sa volonté de reconstruire entièrement le monument en cinq ans . Ce qui permettrait notamment de faire coïncider sa réouverture et les Jeux olympiques de Paris de 2024 . Incendie de Notre-Dame : le diocèse lance un appel de fonds pour réaménager l'intérieur de la cathédrale . Le diocèse de Paris a lancé un appel de fonds , à hauteur de 5 à 6 millions d'euros , pour financer les aménagements intérieurs de Notre-Dame de Paris , qui ne sont pas couverts par la souscription nationale dédiée à sa restauration , a-t-il annoncé lundi .