Encore du retard pour le James Webb , surpuissant télescope spatial de la NASA . Il a été imaginé dans les années 1990 et devait être lancé en 2010 . Mais ce calendrier établi en 2002 a pris du plomb dans l'aile . Les années passant , la date du lancement du télescope spatial de la NASA James Webb a été progressivement reportée à 2013 , puis 2018 , 2019 et , en mars 2018 , à mai 2020 . Il ne devrait finalement pas être lancé avant mars 2021 . Plus précisément le 30 mars 2021 , selon l'Agence spatiale américaine . La NASA a aussi revu à la hausse la facture de cet équipement spatial : le coût total du télescope passerait à 9 , 66 milliards de dollars , dont 8 , 8 milliards pour le développement , soit 800 millions de plus que le plafond autorisé par le Congrès . Les élus américains devront donc voter une nouvelle rallonge au projet . Le coût du James Webb était estimé en 2007 à 4 , 5 milliards de dollars . Le télescope sera cent fois plus sensible que Hubble , lancé en 1990 . Le miroir principal du James Webb fera 6 , 5 mètres de diamètre , trois fois plus qu'Hubble . Il sera placé en orbite autour du Soleil , à 1 , 5 million de kilomètres de la Terre quand Hubble se trouve à 600 km . Il sera plié comme un origami à l'intérieur d'une fusée Ariane 5 , lancée depuis Kourou en Guyane , et son dépliage sera particulièrement délicat . Son bouclier solaire , composé de cinq couches , sera de la taille d'un court de tennis . Le nouveau retard du James Webb est notamment dû à des erreurs humaines , le manque d'expérience dans certains domaines comme le bouclier solaire ainsi que la complexité et un " optimisme excessif " selon la commission indépendante qui a statué sur l'avancement du projet . Elle cite l'exemple d'un mauvais solvant utilisé pour nettoyer certaines valves de propulsion et les ingénieurs ont dû les démonter et les remplacer . Dans un autre cas , le câblage d'un appareil a été mal fait et a entraîné un voltage trop élevé .