Cette décision s'inscrit dans le cadre de la planification écologique lancée par la première ministre , Élisabeth Borne . Selon le ministère , il ne s'agirait toutefois « pas d'une obligation de remplacement » et que l'évolution serait « très progressive » . Réacteur EPR de Flamanville : six mois de retard de plus et 500 millions d'euros de surcoûts . EDF a annoncé vendredi 16 décembre un retard supplémentaire de six mois pour la mise en service de son réacteur nucléaire EPR situé à Flamanville , dans la Manche . Il doit désormais démarrer d'ici à la mi-2024 au lieu de fin 2023 , avec un nouveau surcoût de 500 millions d'euros . EPR de Flamanville : les trois failles du projetCes six mois supplémentaires qui portent à 12 ans le retard par rapport à la date de démarrage initialement prévue , se traduisent par un coût total du projet , en chantier depuis 2007 , passant de 12 , 7 à 13 , 2 milliards d'euros . Révision de procédures de soudures « complexes » Le nouveau délai est dû à la nécessaire révision de procédures de traitement de quelque 150 soudures « complexes » , au sein du circuit secondaire principal du réacteur , a expliqué à la presse le directeur du projet Flamanville 3 , Alain Morvan . Le problème est apparu cet été , quand il a fallu procéder au traitement thermique de « détensionnement » de soudures : le processus utilisé a fait apparaître une « non-conformité de comportement » de matériels sensibles à proximité , affectés par de trop fortes températures . , a expliqué Alain Morvan . « Nous avons stoppé le traitement thermique l'été dernier et repris les études pour définir une méthode , et réalisé des tests permettant de garantir le bon niveau de réalisation de ces traitements thermiques » , a-t-il précisé . « Ces dossiers ont été présentés à Bureau Veritas , qui les analyse , et d'ici à la fin de l'année nous aurons l'autorisation de reprendre les traitements thermiques dits complexes » , a affirmé le directeur du projet .