C'est un chantier qui est relativement long puisque en fait , on découpe un certain nombre de tuyauteries pour expertise , pour aller au bout de la compréhension du phénomène . Et ensuite vient le temps de la réparation . Ca consiste à remplacer les tuyauteries concernées , vous les souder ensemble , pour pouvoir ensuite redémarrer le réacteur . Ce chantier nous emmène avec un redémarrage du réacteur à la fin du mois de décembre . Aujourd'hui , ce qu'on a acté avec l'Autorité de Sureté Nucléaire , l'ASN , c'est de réaliser des contrôles sur le réacteur numéro 2 de la centrale de Penly . Il est prévu d'être arrêté pour le 20 août , dans le cadre de l'arrêt programmé , le 20 août de cette année 2022 . Donc on fera des contrôles à cette occasion . C'est tout à fait ça . Pour le réacteur numéro deux , il est prévu de le redémarrer mi novembre . Donc effectivement , dans la période du 20 août à mi-novembre , les deux réacteurs de Penly seront arrêtés . Le système français est complètement interconnecté . Pour la région Normandie , ça ne remet pas en cause l'équilibre entre offre et consommation . Notre objectif et notre responsabilité à Penly , c'est de pouvoir remettre à disposition du réseau électrique les deux réacteurs en toute sûreté évidemment , d'ici la fin de l'année . Oui , les ouvriers travaillent en sécurité . Le chantier a repris , quelques jours après avoir répondu à l'ensemble des questions de l'ASN . Il est aujourd'hui terminé . Il est clair que lorsque l'ASN vient en visite , elle soulève tous les points , avec un haut niveau d'exigence , on se doit de répondre à l'ASN . Tous ces points ont été traités . Il n'y a pas eu d'impact sur la qualité , ni sur la sécurité ou l'exposition des travailleurs lors de ce chantier . Non .