Hiện nay Cơ quan chúng tôi đang thực hiện dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 2006 đến năm 2020 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 và đang làm chủ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho các xã nông thôn tỉnh Đắk Lắk: Cho chúng tôi xin hỏi và nhờ Vụ kinh tế xây dựng phúc đáp cho chúng tôi để chúng tôi có hướng giải quyết.

Cơ quan hiện nay đang thực hiện thi công công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả đấu thầu. Hình thức hợp đồng trọn gói, nhưng quá trình thực hiện gặp một số vấn đề sau:

1. Khối lượng hoàn trả mặt bằng thực tế thi công ít hơn khối lượng mời thầu và dự thầu.

2. Khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế và khách quan khác tăng có giá trị lớn hơn so với giá trị khối lượng hoàn trả mặt bằng.

Theo Luật đấu thầu thì công trình áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và không thay đổi giá trong quá trình thực hiện hợp đồng, thời gian thi công công trình 120 ngày.

Vậy chúng tôi có thể thực hiện điều chỉnh giá trị khối lượng hoàn trả mặt bằng sang giá trị khối lượng phát sinh tăng trên được không? Nếu được thì chúng tôi có thể làm biên bản thống nhất thay đổi khối lượng?
Theo quy định đối với hợp đồng trọn gói giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Trường hợp phát sinh khối lượng do thay đổi thiết kếkhông thuộc trách nhiệm của nhà thầu thì chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu phần khối lượng phát sinh đó.