تونل کندوان
در گزارشی که کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد  سازمان بازرسی یکی ازسازمانهای زیر مجموعه قوه قضاییه ، تهیه کرده است به پرونده تعریض تونل کندوان نیز اشاره شده است
سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده تعریض تونل کندوان دو بار گزارش تهیه کرده است  . بنابر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی در اولین گزارش خود از پروژه تعریض تونل کندوان ، به دلایل سیاسی از بیان حقیقت خودداری کرده و گزارش دوم این سازمان در رابطه با این پروژه بایگانی‌شده‌است  . تونل کندوان 70 سال پیش و در زمان رضا شاه پهلوی طی مدت 3 سال ساخته شد  .  این تونل 2 کیلومتری در گردنه‌ای بین کرج و چالوس و در ارتفاع 3 هزار متری کوههای البرز ساخته‌شده‌است و مسافت تهران تا دریای خزر را کوتاه تر می‌کند  . تونل کندوان به مدت 60 سال یک‌طرفه‌بود تا آنکه پس از زمان جنگ ایران و عراق مسئولان ایرانی تصمیم گرفتند برای حل مشکل ترافیک جاده چالوس ، این تونل را عریض تر کنند  . چنانچه در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است ، طرح تعریض اوایل دهه 1370 توسط اکبر ترکان وزیر وقت راه و ترابری ارائه و تصویب شد  . در طرح اولیه مبلغ اجرای پروژه 15 میلیارد ریال و مدت اجرای آن یکسال برآورد‌شده‌بوده اما در عمل ، کار عریض تر کردن تونلی که 70 سال پیش 3 ساله ساخته شده‌بود ، در مدت 7 سال و با هزینه‌ای 7 برابر هزینه اولیه تمام‌شده‌است  . گروه تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید پروژه تعریض بدون مطالعه مقدماتی و تفصیلی آغاز شد و به دلیل آن که تونل به مدت 7 سال بسته بوده است ، مردم منطقه میلیون‌ها لیتر بنزین اضافه مصرف کرده و همچنین زیان‌های جبران ناپذیری بر بیت المال وارد‌شده‌است  . در گزارش مجلس آمده است هرچند از ابتدا سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالف بوده است ، اما وزارت راه و ترابری بدون مطالعه مقدماتی و تفصیلی کار تعریض را آغاز و پس از شروع عملیات بخشی وسیعی از تونل در حوزه جنوبی آن ریزش کرد  . پیش از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان به ایرادات این طرح اشاره کرده‌بودند  .  حتی برخی از کارشناسان گفته‌بودند طرح از ابتدا اشتباه بوده و شاید بهتر‌بود به جای تعریض تونل کندوان ، تونل جدید دیگری در کنار این تونل70 ساله ساخته می‌شد  . کارشناسان هزینه ساخت یک تونل جدید را حدود یک میلیارد تومان یعنی یک دهم هزینه صرف‌شده‌برای تعریض تونل برآورد کرده‌بودند  . در گزارش مجلس تاکید‌شده‌که یکی از دو گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده این تونل بایگانی‌شده‌است و دیگری با حقایق موجود در رابطه با تونل کندوان تطابقی ندارد  .