Chỉ 3% chương trình xây dựng hoàn thành năm 2008
- Còn 40% khối lượng công trình xây dựng phải hoàn thành chỉ trong năm 2009. Việc triển khai chậm chễ các chương trình xây dựng trong những năm qua ở các địa phương đang là thách thức trong kế hoạch xây dựng cho giai đoạn cuối của Dự án.
Đánh giá tiến độ của các nhà tài trợ cho Dự án Giáo dục Tiểu học cho Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) gần đây cho biết, ở hầu hết các tỉnh, việc chuẩn bị cho chương trình xây dựng năm 2008 còn mới bắt đầu và chỉ 3% công việc xây dựng được hoàn thành. Trong các đợt đánh giá trước đã "cảnh báo", trong đó có quan ngại của Bộ trưởng GD-ĐT về quy trình quá nhiều bước trong việc thực hiện xây dựng. Chương trình năm 2006, 95% đã được bàn giao nhưng chưa được hoàn thành đầy đủ, kéo dài của quy trình này là do sự phân bổ về kinh phí được giao trước 36 tháng. Chương trình năm 2007, có sự tăng đáng kể về giá cả xây dựng đã gây sự trì hoãn và đến tháng 12/2008 chỉ có 35% các phòng học được bàn giao... Trước thực tế đó, Đoàn đánh giá cũng cảnh báo, tốc độ thực hiện xây dựng sẽ là một thách thức lớn cho hợp phần xây dựng nói chung và cho các địa phương tham gia trong kế hoạch xây dựng cho giai đoạn cuối của dự án. Mặt khác, các chuyến đi thăm thực địa trong đợt đánh giá đã cho thấy có khuyết điểm nghiêm trọng về xây dựng trong việc hoàn thành và bàn giao trường học như: mái nhà bị dột, tường nhiều vết nứt, lún sàn, bậc thềm hỏng nát... Đoàn đánh giá thống nhất với Ban điều phối cần có một cuộc khảo sát tất cả các trường đã hoàn thành trong khuôn khổ của dự án PEDC để đánh giá chi tiết và đề xuất chỉnh sửa những sai sót trên. Thu Anh