Tháng 6/2008, tổ máy 1 dự án điện Nhơn Trạch I mới phát điện
Báo cáo của Đoàn công tác của Chính phủ sau khi kiểm tra tình hình thực hiện 9 dự án nguồn điện dự kiến đi vào vận hành giai đoạn 2008-2010 cho thấy: căn cứ vào báo cáo của Chủ đầu tư (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam-PVN), Tổng thầu EPC và thực tế tại hiện trường, phải đến tháng 6 tới mới có thể phát điện thương mại tổ máy 1 chu trình đơn (150 MW) dự án tuốc bin khí hỗn hợp Nhơn Trạch I và đến tháng 7/2008 mới phát điện thương mại tổ máy 2, chậm 3 tháng so với yêu cầu tiến độ. Riêng tổ máy chu trình hỗn hợp, Đoàn công tác đánh giá, đến cuối tháng 3/2009 mới có thể phát điện.