पटना : सरकार बाढ़ि स सुरक्षा क नाम पर जे योजना तैयार केने अछि ओहि मे स आधो योजना 15 जून तक पूरा नहि भ रहल अछि। एहि साल बाढ़ स सुरक्षा लेल कटाव निरोधक क 420टा योजना पर कुल 804 करोड़ खर्च हेबाक अछि। प्रावधान क तहत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य अमूमन 15 जून तक पूरा क लेबाक लक्ष्य राखल गेल छल, मुदा स्थिति इ अछि जे एखनधरि 58टा योजना पूरा भ सकल अछि। जल संसाधन विभाग लग मात्र एक मास क समय रहि गेल अछि। ओना अधिकारीक दावा अछि जे 81टा योजना क प्रगति 90 स सौ फीसदी क बीच अछि जखनकि 94टा योजना 75 स 90 फीसदी क बीच, मुदा 132टा योजना एखन धरि 50 स 75 फीसदी क बीच लटकल अछि, जखनकि 31टा योजना 25 स 50 फीसदी क बीच पूरा भ सकल अछि। चारिटा योजना पर त मात्र 10 स 25 फीसदी क बीच आ एक फीसदी योजना पर दस फीसदी स कम काज भेल अछि। कटाव निरोधक कार्य क रफ्तार क इ हाल तखन अछि जखन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटाव निरोधक कार्य कए समयसीमा मे पूरा करबा लेल दिसम्बर मे एकटा उच्चस्तरीय बैसार केने छलाह, मुदा मिथिला क्षेत्र क विभागीय मंत्री रहबाक बावजूद मिथिला एक बेर फेर बहबा लेल तैयार अछि।
 दोसर दिस, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) विभाग लेल परेशानी ठार क देलक अछि। कटाव निरोधक क चारिटा आ बाढ़ि स गाम कए बचेबाक चारिटा योजना कए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) स्वीकृति नहि देलक अछि। इ योजना बागमती नदी पर बेलवा घाट, ललबकिया आ बंगरा नदी पर बांध क सुदृढ़ीकरण आओर कटिहार जिलाक रामायणपुर लग कटाव निरोधक कार्य लेल छल। एहि मे स तीनटा योजना 25-25 करोड़ क अछि। शेष तीनटा योजना बगहा शहर क सुरक्षा, कमलाबलान तटबंध क विस्तारीकरण, भागलपुर जिला मे इस्माइलपुर लग बिंद टोली क पास कटाव निरोधक कार्य कए जीएफसीसी मंजूरी दी है, लेकिन 25 करोड़ स ज्यादा क अलग-अलग योजना क कारण केंद्र क अनुमति क बाद कार्य धरातल पर उतरि पाउत। राज्य सरकार केंद्र स योजना क स्वीकृति क इंतजार क रह अछि। इधर जल संसाधन विभाग बांध क पेट्रोलिंग लेल होमगार्ड उपलब्ध करेबाक प्रस्ताव गृह विभाग कए पठा देलक अछि। एक किलोमीटर क दूरी पर एकटा होमगार्ड क तैनाती क योजना बनाउल गेल अछि। राज्य स्तर पर बाढ़ि सुरक्षात्मक दल क गठन करब सेहो एखन बाकी अछि। 