markdown:
# 6 съвета как да се предпазите от сънна апнея
![ 6 съвета как да се предпазите от сънна апнея - изображение](https://static.framar.bg/thumbs/6/saveti/180207125233sanna-apnea.jpg)
Изследвания сочат, че през последните години в световен мащаб нараства процента на хора, страдащи от сънна апнея.
**Сънната апнея** представлява състояние, в което човек спира да диша за около 10 секунди или повече. Когато това се случи, **нивото на кислород в мозъка спада** и той е принуден да реагира, нарушавайки съня. Има медицински методи, прилагащи се за лечение на този проблем, които трябва да бъдат извършени само след консултация с лекар. Също така налице са и някои аспекти, свързани с начина на живот и ежедневието, които бихте могли да контролирате.
Вижте 6 съвета как да се предпазите от сънна апнея.
### 1. Контролирайте теглото си
Качването на килограми няма никакви здравословни последици за организма. За да не се будите нощем, поддържайте здравословно тегло. Статистиките показват, че хората, страдащи от затлъстяване, са по-често засегнати от сънната апнея, защото се натрупват мазнини в областта на шията и това влияе върху способността за нормално и равномерно дишане.
### 2. Регулирайте позата, в която спите
Промяната на позицията на тялото, в която спите, може да бъде много ефективно средство за справяне със сънната апнея и други нарушения на съня. Избягвайте да спите по гръб или по корем. Препоръчително е да го правите като лягате на една страна.
### 3. Избягвайте вредните навици
Все още някои хора вярват, че алкохолът помага да се спи по-дълбоко. Това е напълно погрешно. Пушенето на цигари и пиенето на алкохол биха могли да доведат до задържане на течности в организма и възпаление на дихателните пътища, което е една от водещите причини за развиване на сънна апнея.
### 4. Приемайте витамини и минерали
Техният дефицит в тялото, особено този на витамин D, също допринася за появата на нарушения в съня. Приемът пък на витамин С е способен да редуцира вредата от клетъчни нарушения в организма, които се причиняват от сънната апнея.
### 5. Снабдете се с овлажнител за въздух
Устройството би могло да намали хъркането през нощта, тъй като не само поддържа здравословни нива на влажност в стаята, а и пречиства въздуха. Можете също така да втривате няколко капки евкалиптово масло върху гърдите си преди заспиване. Маслото ще успокои запушени гърло и нос и ще отвори дихателните пътища.
### 6. Използвайте билки и подправки
Билките, освен много полезни, са напълно безопасни и достъпни. Лайката например предразполага към отпускане на мускулите и стимулира лесното заспиване. Ментата и чесънът пък имат противовъзпалителни свойства, докато канелата е ефективна при лечение на дихателни проблеми, свързани със сънната апнея. Можете да ги приемате по различни начини, като един от най-лесните е под формата на чай преди лягане.
*По статията работи: Даниела Дамянова* *Източник: myhealthmaven.com* *Снимки: myhealthmaven.com, nhs.uk, independent.co.uk, ahchealthenews.com, healthy-family.org*
Още по темата:
## ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА
[](https://apteka.framar.bg/30066110/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-apap-sleepone-auto-cpap-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%8F)
![ АПАРАТ APAP SLEEPONE AUTO CPAP ЗА СЪННА АПНЕЯ](https://static.framar.bg/thumbs/2/products/apap-sleepone-auto-cpap.jpg)
**1,600.00**лв.
### АПАРАТ APAP SLEEPONE AUTO CPAP ЗА СЪННА АПНЕЯНовБезплатна доставка за България!
![ +](https://static.framar.bg/images/transp.png)
[](https://apteka.framar.bg/30030340/%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0)
**4.50**лв.
### СЪНОВНИК - АЛЕКСАНДРА
![ +](https://static.framar.bg/images/transp.png)
[](https://apteka.framar.bg/30045478/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-sweet-comfort)
![ ЛАНАФОРМ ВЪЗГЛАВНИЦА SWEET COMFORT](https://static.framar.bg/thumbs/2/products/lanaform-sweet-comfort.jpg)
**89.30**лв.
### ЛАНАФОРМ ВЪЗГЛАВНИЦА SWEET COMFORT
![ +](https://static.framar.bg/images/transp.png)
## СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ
**Категория** **Медицински изследвания** **Видео** **Любопитно** [Както недоспиването, така и прекомерният сън, увеличават опасността от инсулт](https://media.framar.bg/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82) [Уточниха перфектните условия за здрав сън](https://media.framar.bg/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%BD) **Здравни съвети** **Новини** [Тестът за сънна апнея да стане задължителен за шофьорите предлагат медици](https://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8) [Безплатни прегледи за сънна апнея през август в МБАЛ Света Анна – Варна](https://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0) **История** [Проклятието на Ондин: синдром на сънната апнея](https://history.framar.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%8F) [Рамаяна – староиндийската творба, описваща сънната апнея около 800 г. пр. н.е.](https://history.framar.bg/-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-800-%D0%B3-%D0%BF%D1%80-%D0%BD%D0%B5) **Хранене при...** [Десет храни, които помагат срещу безсъние - Първа част](https://hranene.framar.bg/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8/10-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82) [Единадесет суперхрани, които ще ви помогнат да спите спокойно](https://hranene.framar.bg/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8/11-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE) **Лайфстайл** [Какво разкрива позицията, в която спите, за вашата личност – II част](https://lifestyle.framar.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-ii-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82) [Странна наука: Как различната храна повлиява нашите сънища? (2 част)](https://lifestyle.framar.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0-2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82) **Психология** [Можете ли да контролирате сънищата си и как да го правите](https://psychology.framar.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5) [По време на сън използваме 800 пъти повече нецензурни думи, отколкото докато сме будни](https://psychology.framar.bg/%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-800-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8) **Физиология** **Алтернативна медицина** **Спорт** **Снимки** [9 научни факта за премахване на всички проблеми със съня](https://i.framar.bg/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BD%D1%8F) [Таблица за определяне на количеството сън спрямо възрастта](https://i.framar.bg/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0) **Лечения** **Диети** **Ботаника**
## КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

Server: Apache

Pragma: no-cache

Cache-Control: max-age=600, private, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=windows-1251


markdown:
**Những điểm lưu ý khi mua camera giám sát** **Camera quan sát (** **giám sát** **)** nói chung có **4** thông số mà bạn cần phải quan tâm.
– Độ phân giải (Resolution)
– Cảm biến hình ảnh (Image sensor)
– Ống kính (Lens)
– Độ nhạy sáng (IR)
*+ Độ phân giải* **:** là mức độ sắc nét của hình ảnh. Người ta thường căn cứ theo giá trị “ ** TV lines**”. Tần số dòng quét ngang trong 1 đơn vị thời gian (TV line) càng cao, hình ảnh càng sắc nét và rõ ràng -> càng đẹp – > càng đắt tiền.
Thông thường nhất, trên thị trường, chúng ta thấy có những lọai sau: 350 TVL;
**380 TVL, 420 TVL, 480 TVL**, 520 TVL, 580 TVL, 600 TVL… **Trong đó: **Cho nhu cầu quan sát thông thường thì từ **380~480 TVL là đạt yêu cầu**.
– Trên
** 480 TVL**, chỉ phục vụ cho những nhu cầu đặc biệt vì giá thành cao hơn nhiều.
– 350 & 380 TVL phục vụ cho những nhu cầu quan sát giản đơn “
*thấy là được*”
– Camera quan sát có rất nhiều độ phân giải khác nhau, ứng với mỗi chất lượng hình ảnh
**+ Cảm biến hình ảnh** **:** Cảm biến hình ảnh là bộ phận đầu tiên của camera tiếp nhận hình ảnh, các tín hiệu này sau đó trải qua 1 quá trình xử lý do phần mạch điện của camera và cuối cùng xuất ra hình ảnh ở dang analog (tín hiệu tương tự) mà chúng ta thấy được. **Sensor **ví như đôi mắt của con người, 1 đôi mắt tốt sẽ nhìn thấy những hình ảnh đẹp, trong sáng, rõ ràng. Một đôi mắt xấu sẽ nhìn thấy những hình ảnh lờ mờ, nhòe nhọet…
Trên thị trường hiện tại có nhiều lọai sensor do niều hãng cung cấp khác nhau: Sony, Sharp, LG, Samsung, … và 1 số sensor thương mại không nổi tiếng khác.Đối với camera quan sát, thông dụng nhất là 2 lọai Sony & Sharp. Trong đó Sony cho hình ảnh & màu sắc đẹp hơn nên được ưa chuộng hơn -> giá cũng cao hơn.Về mặt kỹ thuật, các sensor được chế tạo từ 2 công nghệ chính:
**– CCD** (Charge-Coupled Device)
–
**CMOS** (Complementary metal–oxide–semiconductor) **+ Ống Kính** **:**
Nếu sensor quyết định việc nhìn thấy hình ảnh đẹp hay xấu thì ống kính lại quyết định việc nhìn thấy xa, gần, rộng, hẹp như thế nào. Ống kính, bản thân nó là 1 thấu kính. Và tiêu cự của ống kính quyết định việc nhìn thấy xa hay gần của ống kính đó. Tiêu cự càng lớn, tầm nhìn của camera càng xa.
**Lọai tiêu cự cố định**: 2.1mm, 2.8mm, 3.6mm, 4mm, 6mm, 12mm, 16mm, 25mm… **Lọai tiêu cự thay đổi được (ống kính zoom)** : Cho phép điều chỉnh tiêu cự trong 1 khỏang nào đó ( ví dụ từ 3.6~25mm) để quan sát tốt nhất đối tượng.
Khổ hình của hình ảnh quan sát được sẽ tỉ lệ với tiêu cự của ống kính.
**Ví dụ:** Ta đang quan sát 1 vật có kích thước là X với ống kính 6mm. Nếu vẫn giữ nguyên cự ly quan sát đó nhưng thay bằng ống kính 12mm, thì kích thước của đối tượng bây giờ sẽ là 2X. thay bằng ống kính 24mm thì kích thước nhìn thấy sẽ là 4X.. v.v…
Đây cũng chính là nguyên tắc của ống kính ZOOM.
**Góc nhìn (góc mở) của ống kính. **
Góc mở càng lớn, tầm quan sát càng rộng.
Tuy nhiên, Góc mở và tiêu cự có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau: tiêu cự càng lớn thì góc mở càng nhỏ.
Ta hãy xem bảng sau thể hiện sự liên quan tương đối giữa góc mở & tiêu cự.
**Mẹo:** *Trong trường hợp phải lựa chọn đồng thời cả 2 tiêu chí cự ly & góc mở, cự ly phải ưu tiên trước sau đó mới đến góc mở. Góc mở có thể mở rộng bằng cách sử dụng đế xoay, hoặc dùng lọai camera có chức năng PAN/ TILT hoặc tăng thêm số camera để chia sẻ góc quan sát.* *Hoặc ta cũng có thể lựa chọn góc mở trước, cự ly có thể giải quyết bằng cách tăng thêm camera để chia bốt chiều dài cần quan sát.* **Độ nhạy sáng.**
Cường độ ánh sáng là yếu tố quan trọng để có thể nhìn thấy hình ảnh. .. cũng như đôi mắt của chúng ta, khó có thể thấy gì rõ ràng trong đêm tối. Với các camera cũng vậy. Tuy nhiên, ánh sáng của môi trường lại là 1 thông số luôn thay đổi:
-> Thay đổi theo giờ (sáng trưa, chiều, tối….)
-> Thay đổi theo vị trí (trong nhà, ngòai trời)
-> Thay đổi theo môi trường…
-> Thay đổi theo đối tượng quan sát… ')}

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
# 10 triệu – 50 triệu
|STT||Số Sim||Giá bán||Mạng||Phân loại||Mua|
|1||0901.939.898||10,000,000 đ||MobiFone||Sim số lặp||
|[Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933805) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933802) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933832) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933799) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933829) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933796) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933826) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933793) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933822) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933790) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933819) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933787) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933816) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933784) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933781) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933813) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933778) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933810) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933807) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933804) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933801) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933831) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933798) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933828) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933795) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933825) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933792) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933821) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933789) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933818) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933786) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933815) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933783) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933780) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933812) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933809) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933806) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933803) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933800) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933830) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933797) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933827) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933794) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933823) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933791) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933820) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933788) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933817) [Đặt mua](https://simgiare24h.vn/dat-mua/?cart=5933785) [2](https://simgiare24h.vn/10-trieu-50-trieu/page/2/) [3](https://simgiare24h.vn/10-trieu-50-trieu/page/3/) [4](https://simgiare24h.vn/10-trieu-50-trieu/page/4/) [5](https://simgiare24h.vn/10-trieu-50-trieu/page/5/) [Trang sau »](https://simgiare24h.vn/10-trieu-50-trieu/page/2/)

Server: cloudflare

X-Turbo-Charged-By: LiteSpeed

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0


markdown:
# Ebook Portable Softwares part 10
Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6
44
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
![](https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2010/20101004/babysuperman/80x100/protable_10__0768.jpg)
##
Ebook Portable Softwares part 10
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=244vgmj1vqtdd8hsq35ul4icv7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15
lượt xem 97
download
![](https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2011/20111101/thewalkingdead/80x100/thong_tu_65_1_4109.jpg)
##
Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Mẫu số 01 Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
- Mẫu số 01 Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THUẬT NAM CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DT --------------- ------- ……, ngày … tháng … năm …… Số: /H45-P2 BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Công trình: (tên công trình)………….(hạng mục (01)…………) Kính gửi: - Lãnh đạo Bộ Công an; - Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/2/2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư; Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCA ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại (H45); Sau khi thẩm định, H45 báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu t ư xây dựng công trình như sau: 1. Tên dự án: (tên công trình)……………..........………. (hạng mục (01)…………………………) 2. Chủ đầu tư: ................................ ................................ ................................ .... 3. Địa điểm xây dựng: Xã (phường)….., quận (huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)....……, tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương ) (02) .......................... 4. Các căn cứ pháp lý
- - Tờ trình số……ngày…./…../…… của ……….(tên Chủ đầu tư) xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: (tên công trình)…….. (hạng mục (01) ………..); - Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình: (tên công trình)… (hạng mục (01) …) do………….. (tổ chức tư vấn lập dự án) lập ngày …./……/……..; - Quyết định số: ….ngày…../……/……..của ……….. về việc ấn định quy mô biên chế ................................ ................................ ................................ ...................... ; - Chứng chỉ quy hoạch: ................................ ................................ ...........(nếu có); - Ý kiến chỉ đạo của đồng chí:……………. tại văn bản ...........................(nếu có); - Các văn bản khác có liên quan đến dự án ................................ .............. (nếu có). 5. Sự cần thiết và chủ trương xây dựng công trình a) Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình: (nêu ngắn gọn sự cần thiết phải đầu tư)………… b) Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Công trình được ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm……. (Thông báo số: … ngày …/…/… của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV)). Hoặc công trình có ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an ghi tại công văn (Tờ trình, văn bản) số: …….. ngày …../……./…….. của ………..................................... 6. Quy mô và mục tiêu đầu tư xây dựng công trình: (tùy theo tính chất sử dụng của công trình để ghi cụ thể) ................................ ................................ ................ 7. Hình thức đầu tư Xây dựng mới (hoặc cải tạo, sửa chữa; nâng cấp, xây mở rộng, v.v…).
- 8. Quy mô đầu tư xây dựng công trình a) Tiêu chuẩn áp dụng (Ghi cụ thể các văn bản áp dụng các tiêu chuẩn áp dụng) ................................ ...... b) Quy mô xây dựng công trình - Nhu cầu cần đầu tư xây dựng xác định theo tiêu chuẩn: ................................ ...... - Hiện trạng đã được đầu tư: ................................ ................................ .................. - Quy mô phải đầu tư xây dựng: ................................ ................................ ............ 9. Các giải pháp xây dựng công trình a) Giải pháp quy hoạch: - Nêu rõ phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng do tư vấn lập, đơn vị trình đề xuất có bố cục phù hợp hay không phù hợp (trong trường hợp quy hoạch tổng mặt bằng đã được Lãnh đạo Bộ Công an hoặc Lãnh đạo Tổng cục IV phê duyệt, phải nêu rõ sự phù hợp hoặc chưa phù hợp giữa phương án quy hoạch tổng mặt bằng đơn vị trình với phương án đã được duyệt); - Cục H45 đề xuất (kiến nghị): ................................ ................................ ............. b) Giải pháp thiết kế: b.1. Hạng mục nhà số 01 (tên hạng mục) ................................ .............................. - Thiết kế cơ sở do tư vấn lập, đơn vị trình: + Kiến trúc: Nhà cấp …….,……. tầng, diện tích sử dụng chính ……m2, diện tích sàn (đối với nhà 1 tầng) ……m2, kích thước bước gian chính …….m x ……m,
- hành lang bên (giữa) rộng ....m, logia (nếu có) rộng ……m, 01 (02, …….) cầu thang bộ rộng ……m, cầu thang máy (nếu có), chiều cao tầng 01: ….m, tầng 02: ….m, nhà có khu vệ sinh chung (riêng), v.v… + Kết cấu: Móng thiết kế theo địa chất nơi xây dựng công trình (nếu nền đất yếu phải xử lý cần nêu rõ móng bê tông cốt thép (BTCT) trên nền đất gia cố bằng cọc tre, cừ tràm, đệm cát v.v… hoặc móng cọc BTCT (cọc ép hoặc cọc nhồi); nhà khung BTCT chịu lực (cho nhà cao ≥ 02 tầng, nhà 01 tầng; Cột BTCT kết hợp tường xây gạch chịu lực); trần BTCT; tường xây gạch bao che; mái dốc, xà gồ thép lợp tôn chống nóng, chống thấm (hoặc mái bằng xử lý chống nóng chống thấm). + Hoàn thiện; cấp điện, chiếu sáng; cấp, thoát nước trong nhà: Theo quy định đối với công trình dân dụng cấp…..; thiết bị điện, vệ sinh: Sử dụng thiết bị .............. - Cục H45 đề xuất (kiến nghị): ................................ ................................ ............. b.2. Hạng mục nhà số 02 (tên hạng mục): (tương tự hạng mục nhà số 01). b… Tường rào, cổng: - Thiết kế do tư vấn lập, đơn vị trình: + Xây dựng ……m tường rào, cổng; bao gồm: ……m tường rào thoáng; ……m tường rào đặc các mặt còn lại; cổng chính rộng ….m, cổng phụ rộng ….m. + Tường rào thoáng: Trụ xây gạch hoặc BTCT …(ghi kích thước)…, cao …. cách nhau …..m, khoảng giữa các trụ xây tường lửng, trên lắp dựng hoa sắt hàn. + Tường rào đặc: Trụ xây gạch hoặc BTCT …(ghi kích thước)…, cao … cách nhau …..m; tường xây gạch dày ….mm.
- + Cổng: ................................ ................................ ................................ ................ - Cục H45 đề xuất (kiến nghị): ................................ ................................ ............. b… San nền (nếu có): Diện tích san nền …m2, khối lượng đất, cát san nền …m3. b… Kè đá (nếu có): Kè xây đá hộc vữa xi măng cát, chiều dài ….m hoặc đắp mái ta luy, v.v… b… Sân, đường nội bộ: Diện tích sân ….m2, đường ……m2; nền sân đổ bê tông đá …..mác …….dày ….mm hoặc lát gạch bê tông tự chèn, nền đường đổ bê tông đá ……mác ….. dày ….... chia ô co giãn (đổ bê tông nhựa…), vỉa hè lát gạch bê tông tự chèn hoặc đổ bê tông đá ....... mác ….. dày ….....mm, bó vỉa và bồn hoa dài ......…m xây gạch vữa xi măng cát. b… Cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà: - Cấp điện: + Nguồn điện: Dẫn điện từ điểm đấu …….đi nổi trên cột (hoặc đi ngầm) dẫn vào trạm biến áp (hoặc tủ điện tổng) trong công trình. + Cáp dẫn điện: Cáp ngầm hoặc cáp đi nổi dẫn từ trạm biến áp hoặc tủ điện tổng đến các hạng mục. - Chiếu sáng ngoài nhà: Chiếu sáng ngoài nhà bằng đèn cao áp gắn trên cột (hoặc trên tường nhà và đèn) sân vườn. b… Cấp nước, thoát nước ngoài nhà: - Cấp nước: Khoan giếng hoặc lắp đặt đường ống từ trạm nước sạch đến bể ngầm xây mới trong trụ sở. Xây mới bể ngầm có dung tích …m3, bơm nước từ bể ngầm
- lên bể trên mái các hạng mục trong trụ sở; mạng lưới đường ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm. - Thoát nước: Lắp đặt ống cống BTCT (hoặc xây rãnh thoát nước bằng gạch có nắp BTCT) thoát ra hệ thống chung của khu vực. b… Cáp thông tin, cáp mạng máy tính (nếu có): - Cáp thông tin: Lắp đặt hệ thống cáp thông tin đi ngầm trong nhà, v.v… - Cáp mạng máy tính: Lắp đặt hệ thống cáp mạng đi ngầm trong nhà, v.v… b… Chống sét (nếu có): Lắp dựng cột thu sét trung tâm, bán kính bảo vệ ……m. b… Phòng cháy và chữa cháy (nếu có): - Phòng cháy và chữa cháy trong nhà: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy cho các tầng của nhà, v.v… - Phòng cháy và chữa cháy ngoài nhà: Bể trữ nước sử dụng chung với bể nước sinh hoạt, lắp đặt bơm chữa cháy và các trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà. b… Chống mối (nếu có): …(nêu ngắn gọn giải pháp phòng, chống mối cục bộ phần móng, nền nhà, tường tầng 01)… b… Phá dỡ nhà cũ (nếu có): Phá dỡ nhà …(tên hạng mục phải phá dỡ)…, cấp ……, cao ...… tầng, diện tích phá dỡ …m2 sàn (xây dựng). c) Trang thiết bị (nếu có): c1. Thiết bị xây lắp (nếu có): - Đơn vị đề xuất:
- + … (Tên thiết bị: Thang máy, điều hòa,…..)…: …(chủng loại)…, …(số lượng)……. + … (Tên thiết bị: Thiết bị điện)...…: …...(chủng loại)…, …(số lượng)……. + … (Tên thiết bị: Thiết bị nước)…: …..(chủng loại)…, …(số lượng)……. - Cục H45 đề xuất (kiến nghị): ................................ ................................ ............. c2. Trang bị nội thất (nếu có): - Đơn vị đề xuất: + (Tên đồ nội thất: Bàn, ghế,……)…: ……(chủng loại)….., ……(số lượng)……. - Cục H45 đề xuất (kiến nghị điều chỉnh): ................................ ............................ 10. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: a) Căn cứ tính toán: - Căn cứ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh… (khu vực xây dựng công trình) … ban hành kèm theo Quyết định số … ngày…/…/… của ................................ .............. - Căn cứ tổng mức đầu tư do tư vấn lập, đơn vị trình lại hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình. - (Ghi cụ thể các căn cứ văn bản quy phạm pháp luật) ................................ .......... b) Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: b.1. Chi phí xây dựng (GXD):…………………. đồng, gồm:
- Diện tích (m2) Thành Số Hạng mục công Cấp Số Số Đơn giá tiền 1000đ/m2 TT trình CT tầng nhà Sàn, 1000đ S/dụng XD Hạng mục 1 1 … … … … … … … Hạng mục 2 2 … … … … … … … Hạng mục 3 3 … … … … … … … … … Cổng + tường … rào Tường rào …md … … thoáng Tường rào đặc …md … … Cổng …md … … …m3 San nền … … …
- Kè đá … …md … … …m2 Sân, đường nội … … bộ Cấp điện, chiếu Tạm tính … … sáng ngoài nhà Hệ thống cấp, Tạm tính … … thoát nước ngoài nhà, PCCC Tạm tính … Cáp thông tin, … cáp mạng máy tính Chống sét Tạm tính … … Chống mối Tạm tính … … Phá dỡ nhà cũ Tạm tính … … Tổng cộng: …
- b.2. Chi phí trang thiết bị (GTB): …………................. đồng, gồm: - Thiết bị xây lắp: ….đồng - Thiết bị nội thất: ….đồng b.3. Chi phí quản lý dự án (GQLDA): ……….đồng (Tính theo tỷ lệ % theo quy định). b.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV):…………………………đồng, gồm: - Chi phí giám sát đánh giá của Chủ đầu tư: …………x …% = ………….đồng - Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng:…..........…… x …% = đồng - Chi phí khảo sát địa hình:................................ .................. đồng - Chi phí khoan khảo sát địa chất (tạm tính): ........................ đồng - Chi phí nén tĩnh thí nghiệm cọc (nếu có): ........................... đồng - Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc (nếu có): ...................... đồng
- - Chi phí lập quy hoạch tổng mặt bằng: ................................ đồng - Chi phí lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán: ……..x …% =đồng - Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng:……..x …% = đồng - Chi phí lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị:……..x …% = đồng - Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình:……..x …% = đồng - Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị:……..x …% = .... đồng - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật (nếu có):……..x …% =.. đồng - Chi phí thẩm tra dự toán, tổng dự toán (nếu có):……..x …% = đồng - Chi phí kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực (nếu có): Tạm tính =….................. đồng - Chi phí chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng (nếu có) Tạm tính = ....….đồng b.5. Chi phí khác (GK): ……….. đồng, gồm:
- - Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ (nếu có): ........................... đồng - Chi phí bảo hiểm công trình: ……..x ……% = ................. đồng - Lệ phí thẩm định dự án: ……..x ….% = ............................ đồng - Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật: ……..x ….% = ........... đồng - Lệ phí thẩm định dự toán, tổng dự toán: ……..x ….% = .... đồng - Chi phí kiểm toán (công trình nhóm B trở lên): .................. đồng - Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: ............................... đồng b.6. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (GĐB):………..đồng b.7. Chi phí dự phòng (GDP):…..% x (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK+GĐB)=…..........đồng. - Tỷ lệ % tính chi phí dự phòng = 10% cho dự án có thời gian thực hiện ≤ 2 năm. - Tỷ lệ % tính chi phí dự phòng cho dự án có thời gian thực hiện > 2 năm được xác định bằng 2 yếu tố: + Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ
- 5% tổng các chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. + Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng công trình theo tiến độ xây dựng công trình được phê duyệt. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GĐB + GDP = …….............…..đồng (ghi bằng chữ ................................ ................................ ................................ ...... ) c) Tổng mức đầu tư do Cục H45 sau khi thẩm định đề xuất phê duyệt so với giá trị tổng mức đầu tư do Chủ đầu tư đề xuất phê duyệt, tăng (giảm):…….. đồng, lý do: 11. Nguồn vốn đầu tư: (ngân sách nhà nước cấp hoặc nguồn vốn khác do Bộ Công an quản lý) ................................ ................................ ................................ .. 12. Phân kỳ đầu tư: - Từ năm…… đến năm……: Đầu tư xây dựng các hạng mục: ............................. - Từ năm…… đến năm……: Đầu tư xây dựng các hạng mục: ............................. (Chỉ áp dụng với dự án lớn và kéo dài cần phải phân kỳ). 13. Kết luận, kiến nghị: - (Ghi cụ thể kết luận, kiến nghị) ................................ ................................ .......... - Hồ sơ dự án sau khi xây dựng công trình: …(tên công trình)… (hạng mục … (01)…) sau khi thẩm định đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Kính trình Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Tổng cục IV xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Chủ đầu tư; - Lưu: VT, P2. Ghi chú: (01) Áp dụng đối với trường hợp phê duyệt dự án không đầu tư toàn bộ mà chỉ đầu tư một số hạng mục công trình. (02) Trong trường hợp khu đất xây dựng công trình có địa chỉ cụ thể hơn phải ghi đầy đủ và chi tiết, như số nhà, tổ (cụm), số lô đất,…/.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Nội dung lập dự án đầu tư xây dựng công trình
47 p |
1774 |
816
-
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
21 p |
771 |
190
-
Mẫu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
2 p |
615 |
124
-
Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán
2 p |
372 |
91
-
Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
2 p |
415 |
80
-
Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
7 p |
677 |
80
-
Biểu mẫu"TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH"
21 p |
361 |
77
-
Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò
6 p |
210 |
76
-
Mẫu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán (tổng dự toán) công trình
12 p |
441 |
76
-
Mẫu số 02B Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ban
13 p |
285 |
53
-
Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán
2 p |
239 |
45
-
Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
13 p |
373 |
36
-
Biểu mẫu: "Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất"
1 p |
375 |
36
-
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN CHO DỰ ÁN PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH (Dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh)
4 p |
309 |
32
-
MẪU KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1 p |
59 |
6
-
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN ĐOÀN RA SỐ………
2 p |
57 |
4
-
MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1 p |
79 |
4

Set-Cookie: TLDEVNamespace=edkvid2n1e3qdkt518doptaah6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30
lượt xem 396
download
![](https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2011/20110306/minhsonxd1986/80x100/bptc_8308.jpg)
##
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Công trình nhà Liên hợp (nhà A) - Trường Đại học Công Đoàn Hà nội được xây dựng tại đường Tây Sơn - Đống Đa - Hà nội. - Đây là một công trình gồm nhiều công việc: Phá dỡ công trình cũ, xây mới công trình bên cạnh công trình cũ, cải tạo và nâng cấp công trình cũ: Chủ yếu là khu vệ sinh, cửa và nền nhà cũ, Xây tường rào, cổng, sân vườn và cải tạo hệ thống thoát nước ngoài nhà...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP , MỞ RỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH I. Qui mô công trình: Công trình nhà Liên hợp (nhà A) - Trường Đại học Công Đoàn Hà nội được xây dựng tại đường Tây Sơn - Đống Đa - Hà nội. - Đây là một công trình gồm nhiều công việc: Phá dỡ công trình cũ, xây mới công trình bên cạnh công trình cũ, cải tạo và nâng cấp công trình cũ: Chủ y ếu là khu vệ sinh, cửa và nền nhà cũ, Xây tường rào, cổng, sân vườn và cải tạo hệ thống thoát nước ngoài nhà. + Phần phá dỡ: Công việc chính là phá dỡ toàn bộ 5 gian nhà cũ cao 3 tầng với hệ kết cấu là tường chịu lực có sàn panen mái 2 lớp xấp ngửa. Diện tích phá dỡ của mỗi sàn khoảng 150m2. Phần phá dỡ tiếp theo là toàn bộ mái của bên cánh gà phía bên phải của phần cải tạo và một phần mái của nhà hộ i trường với diện tích tháo dỡ mái khoảng 800m2. Sàn các tầng cũ 7 gian nhà cũ cần bóc bỏ gạch lát cũ- Khu vệ sinh cũ được phá bỏ toàn bộ để làm lại. Ngoài ra toàn bộ tường rào phía ngoài cũng phải phá dỡ. + Phần xây mới: Xây ốp thêm 7 gian nhà vào sát với nhà hành chính và Hiệu bộ cũ bao gồm: Nhà 4 tầng, mỗi tầng cao 3,9m, xây thêm một tầng 4 cho 7 gian nhà cũ và một tầng 4 nhà hội trường A ( Sau khi đã được dỡ mái). + Công trình có bước gian 3,6m. Phần xây mới rộng 5,4m ( Từ trục AA đến trục CA, riêng phần cầu thang phục vụ cho xây mới thêm ở đầu hồi nhà có bước gian 6m . + Tất cả các cửa đi của nhà cũ và các cửa đi cửa sổ của phần nhà xây mớ i đều dùng cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện. + Nền nhà cũ các tầng được bóc bỏ và thay bằng gạch Cerami c 500x500 như phần xây thêm. Tường và trần trong và ngoài được bả lăn sơn. + Khu vệ sinh cũ được phá đi và bố trí lại nhưng vẫn ở vị trí cũ. + Khối hội trường công tác cải tại chính là xây thêm một khu tại tầng 4 tử trục 2A đến 17'A và từ trục AA đến DB ở phía trước phần sân khấu làm thêm 1 gác lửng ở cốt +7,02m có một khu vệ sinh và 2 cầu thang khu sân khấu. - Phần xây thêm là hệ két cấu khung BTCT chịu lự c được đổ bê tông toàn khối với hệ sàn dày 10 cm. Toàn bộ phần kết cấu phần thân dùng bê tông 250#, thép chịu lực nhóm AII. Móng của công trình được gia cố nền bằn cọc BTCT có tiến diện 20x20 cm, dự kiến dài 12m . 1
- II. Điều kiện, đặc điểm tổ chức công trường: Nhà liên hợp - Đại học Công đoàn được xây dựng trong trung tâm thành phố Hà Nội, khu vực đã có các công trình đang sử dụng phục vụ học tập, nghiên cứu. Khu vực công trường cũng hay úng ngập trong mùa mưa, đường giao thông trong khu vực nhà trường và khu dân cư hẹp mật độ phương tiện và người đi bộ tương đối lớn. Nhận thức được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và khảo sát điều kiện thực tế tại công trường, nhà thầu sẽ đặc biệt quan tâm để có các biện pháp khắc phục những khó khăn, đảm bảo hoạt động của công trường không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, của khu dân cư, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội trong khu vực công trường. (Các biện pháp cụ thể xin trình bày ở phần biện pháp) B. BIỆN PHÁP THI CÔNG I. Cơ sở lập biện pháp thi công: Căn cứ: • Thông báo mời thầu ngày 17-6-1999 của Trường Đại học Công Đoàn Hà nội kèm theo : Hồ sơ mời thầu thi công cải tạo và nâng cấp công trình xây dự ng nhà HCHB - Trường Đại học Công Đoàn Hà nội. • Qui chế đấu thầu ban hành kèm theo nghị định 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của chính phủ. • Điều lệ quản lý chất lượng công trình theo quyết định 498 BXD/GĐ ngày 18-9- 1996 của Bộ Xây dựng. • Các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN • Điều kiện và năng lực nhà thầu. II. Biện pháp thi công chung: 1. Tổ chức công trường: Ngay sau khi được thông báo trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế với chủ công trình. Nhà thầu tiến hành tổ chức công trường: - Làm việc với chủ đầu tư để nhận bàn giao mặt bằng tim cốt và tài liệu kỹ thuật. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng khởi công theo kế hoạch của Ban quản lý dự án. - Chuẩn bị lực lượng, thành lập công trường có bộ máy chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, kinh tế, vật tư... Điều động các đơn vị công nhân theo yêu cầu tiến độ công việc. - Triển khai lực lượng thi công cơ giới để tiến hành công tác ép cọc, nền móng và các việc tiếp theo. - Bố trí mặt bằng tổ chức thi công như thiết kế tổng mặt bằng đã được thống nhất với chủ đầu tư: Xây dựng các kho tàng, lán trại, hệ thống cấp, thoát nước công trường, điện thi công, đưòng giao thông công trường, trạm trộn bê tông, xưởng cốt thép, xưởng mộc, xưởng điện nước và bãi tập kết xe máy, thiết bị giàn
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn giáo vật tư cho thi công. - Làm việc với ban quản lý công trình và các cơ quan để được hợp đồng cấp điện nước. - Làm việc với ngành giao thông và công an để xin phép cho xe máy hoạt động trên các đường phố ra vào công trường. - Làm việc với chính quyền địa phương để thực hiện các qui định của địa phương về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... - Làm hệ thống thoát nước công trường, có hố ga thu nước và bơm thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố, có nơi rửa sạch xe không đem bụi đất công trường vào thành phố. - Làm các hàng rào che chắn theo yêu cầu của nhà trường để đảm bảo trật tự, vệ sinh không ảnh hưởng đến khu vực học tập và làm việc của nhà trường. 2. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Căn cứ yêu cầu tiến độ xây dựng công trình mà chủ đầu tư đã đề ra trong hồ sơ mời thầu. "Độ dài thời gian hoàn thành công trình là 6 tháng kể từ ngày khởi công công trình". Để đáp ứng yêu cầu thời gian thi công đã được chủ đầu tư ấn định nhà thầu lựa chọn phương án thi công tối ưu với các biện pháp cụ thể như sau: - Lập tổng tiến độ thi công và tiến độ thi công chi tiết tuần, tháng được chủ đâu tư chấp thuận. Tiến độ thi công thể hiện khối lượng, số lượng, thời gian, chủng loại, vật tư, thiét bị, xe máy, nhân lực... được điều động theo kế hoạch - tiến độ để phục vụ có hiệu quả và kịp thời. - Tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất chặt chẽ theo kế hoạch - tiế n độ, phân công bố trí nhân lực, sử dụng thiết bị xe máy hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, bố trí cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sử dụng lực lượng công nhân có tay nghề khá, kỷ luật lao động tốt. - Có biện pháp khuyến khích người lao động đưa năng suất lao động lên cao và tăng thu nhập, trả lương kịp thời. - Áp dụng công nghệ thi công tiên tiến và thiết bị hiệ n đại hiệu suất cao (Dùng hệ giàn giáo chống tổ hợp, giàn giáo trát, cốp pha tôn định hình, các công cụ và dụng cụ cầm tay thuận tiện, năng suất cao). - Sử dụng khối lượng cốp pha, giàn giáo lớn đủ, số lần luân chuyển cao, sử dụng cho nhiều tầng một lúc, sử dụng phương pháp thi công cốt pha 2,5 tầng ( thi công tầng trên chưa tháo cốp pha giàn giáo các tầng dưới). - Cốt thép, cốp pha và các chi tiết đặt sẵn gia công trước để rút ngắn thời gian chuẩn bị khối đổ bê tông. - Bố trí thi công theo dây chuyền công nghệ hợp lý giữ a các công đoạn thi công, giữa các phần việc xây thô, hoàn thiện, điện, nước... - Nghiên cứu kỹ thiết kế, thi công theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật để làm đâu được đấy, không phải phá đi làm lại. - Hằng ngày cuối giờ làm việc Ban chỉ huy công trường họp giao ban với cán bộ 3
- chủ chốt kiểm điểm công việc trong ngày về tiến độ khối lượng công việc, chất lượng và an toàn lao động, đồng thời bàn việc cho ngày hôm sau. - Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ được duyệt Ban chỉ huy công trường thực hiện chỉ đạo sản xuất theo tiến độ tuần. Hàng tuần họp giao ban A - B kiểm điểm việc thực hiện tiến độ, chất lượng... Nếu chậm thì tuần tiếp theo phải tăng cường lực lượng thiết bị xe máy, nhân lực để làm bù khối lượng của tuần trước đã chậm. 3. Biện pháp đảm bảo chất lượng; Để tồn tại và phát triển nhà thầu phải giữ uy tín, chấ t lượng sản phẩm. Vì vậy nhà thầu đã và đang xây dựng các công trình chất lượng cao, với các biện pháp cụ thể có hiệu quả như: - Thực hiện đúng và đầy đủ các qui định trong "Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng" ban hành kèm theo quyết định số 498 BXD/GĐ ngày 18 tháng 9 năm1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Thực hiện đầy đủ và đúng các yêu cầu của chủ đầu tư trong bản mời thầu và HĐKT ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. - Thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu chất lượng công trình của từng công việc, hạng mục và nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu. - Thực hiện đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị lắp đặt có chứng chỉ chất lượng do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền cấp. - Bê tông cốt thép: Thực hiện lấy mẫu thử và thử nghiệm tại Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng hoặ c cơ quan có chức năng, tư cách pháp nhân và có uy tín thực hiện. - Độ sụt của hỗn hợp bê tông được kiểm tra tại hiện trường theo qui định như sau: • Đối với bê tông trộn tại hiện trường thực hiện đo độ sụt ngay mẻ trộn đầu tiên. • Khi trộn và đổ bê tông trong thời tiết và độ ẩm vật liệu ổn định thì kiểm tra một lần trong một ca. • Khi có sự thay đổi chủng loại và độ ẩm vật liệu cũng như thành phần cấp phối bê tông thì phải kiểm tra ngay mẻ trộn đầu tiên, sau đó kiểm tra thêm ít nhất một lần trong một ca. Các mẫu bê tông được lấy và bảo dưỡng ẩm tại công trường theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 và TCVN 3105-1993. Công trình nhà C15 có khối lượng bê tông khối đổ không lớn nên nhà thầu áp dụng qui định theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 như sau: Đối với các móng lớn cứ 100 m3 bê tông lấy một tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng. Đối với khung và các kết cấu mỏng (cột, dầm, bản,vòm... ) cứ 20 m 3 bê tông lấy một tổ mẫu gồm 3 mẫu có kích thước 150x150x150 mm. Cốt thép được lấy mẫu thử theo chỉ định của kỹ sư giám sát. Nhà thầu dùng các loại vật liệu đảm bảo các yêu cầu về chất lượng do thiết kế và chủ đầu tư đề ra: Xi măng:
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn Nhà thầu sử dụng xi măng Pooc lăng PC-30 và PC B-30 theo tiêu chuẩn TCVN 2682-92 của các nhà máy sản xuất công nghệ hiện đại có uy tín, chất lượng như Hoàng thạch, Bỉm sơn, Chinh phong, Bút sơn ... Các lô xi măng được đưa về công trường đều có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng do cơ quan có tư cách pháp nhân về kiểm định chất lượng vật liệu cung cấp. Ở công trường có kho kín chứa xi măng bảo quản trong thời gian ngắn. Xi măng bao được đặt trên sàn cao để tránh ẩm và ngập nước mưa. Không dùng xi măng để lâu quá 28 ngày, tuyệt đối không dùng xi măng bị kém phẩm chất hoặc bị ẩm. Đá: Đá dăm đưa đến công trường đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 4453 - 87 mỗi lần đưa đá về công trường và trước khi trộn bê tông được Kỹ thuật B và cán bộ giám sát của chủ đầu tư kiểm tra xác nhận cho sử dụng, nếu không đảm bảo phải xử lý. Đá phải đảm bảo độ cứng, bền, sạch không bẩn bởi tạp chất ảnh hưởng đến cường độ bê tông. Đá được chứa ở bãi sạch (láng vữa hoặc lót tôn). Cát: Cát nhà thầu dùng trộn bê tông và cho vữa xây trát đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 4453-87, cát sạch không có tạp chất. Trước khi dùng được kỹ thuật A,B kiểm tra nếu đảm bảo chất lượng mới được dùng. Nếu bẩn phải sàng, rửa sạch mớ i được phép sử dụng. Nước: Nước dùng trộn bê tông là nước ăn uống, sinh hoạt lấy từ nguồ n nước sạch của thành phố. Trường hợp dùng nước giếng khoan thì trước khi dùng phải lấy mẫu đưa đến phòng thí nghiệm của công ty thiết kế cấp nước hoặc cơ sở thí nghiệm nước có tư cách pháp nhân thực hiện. Nước được thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 4453-87. Tất cả các tài liệu thí nghiệ m nước nhà thầu cung cấp cho giám sát bên A xem xét và được sự nhất trí trước khi sử dụng. Thép Sử dụng thép đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-91, có giấy chứng nhận chất lượng của nhà máy. Nhà thầu sẽ lấy mẫu thí nghiệm cho mỗi lô thép mua về, sau đó đưa vào sử dụng cho công trình. Công tác nghiệm thu cốt thép phải tuân thủ quy phạm thi công và nghiệm thu cốt thép TCVN - 44T3 - 87 và TCVN 4453-87 và TCVN 4453-95. Gạch xây: 5
- Gạch dùng xây móng, bể nước, bể phốt dùng loại gạch máy đặc Thạch bàn A1 kích thước 220x105x60 mác 75. Gạch dùng xây tường và các kết cấu phần thân nhà là gạch máy Thạch bàn loại A1 hai lỗ tròn. Gạch xây đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1451-86. Chất lượng đảm bảo cường độ chịu nén, kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc chắc không cong vênh, chín đều. Vữa xây trát: Xi măng, cát để trát đảm bảo tiêu chuẩn như đối với xi măng, cát dùng cho bê tông. Vữa trộn đảm bảo chất lượng như qui định trong tiêu chuẩn TCVN 3121-79 và TCVN 4459-87. III BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT 1, Biện pháp tổ chức mặt bằng thi công : Để thuận lợi cho công tác thi công công trình cần có biện pháp bố trí tổng mặt bằng hợp lý. Sau khi khảo sát địa điểm xây dựng và có ý kiến của Ban quản lý bên Chủ đầu tư; nhà thầu được phép sử dụng mặt bằng còn lại để thi công, do vậy tổng mặt bằng thi công sẽ được bố trí như sau: (xem bản vẽ tổng mặt bằng) Công trình xây dựng được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào B40. Mở 2 cổng ra vào công trình, cổng chính dành cho xe máy đi vào thi công, c ổng phụ giành cho công nhân ra vào. Trên mặt bằng công trình được bố trí các đường tạm để cho xe cẩu và xe vận chuyển vật liệu . Các lán gia công cốt thép, cốppha đều có mái che bằng bạt. Văn phòng Ban chỉ huy, nhà bảo vệ được sử dụng cơ sở hiện có của công ty đang thi công nhà cầu. Nhà làm việc kho xưởng - Nhà thầu sẽ dùng Container thép để làm kho kín chứa xi măng và các vật tư quý hiếm. Ngoài ra sẽ dựng một số lán trại tạm che chắn nắng mưa để làm kho chứa vật liệu cồng kềnh như thép, gỗ và làm nơi gia công cốppha thép tại hiện trường . . .vv. - Các loại vật liệu sẽ được kê xếp đúng quy trình bảo quản và đúng vị trí trên mặt bằng thi công, thép được kê cao và xếp theo loại, các thiết bị kéo uốn sắt, hàn nối và sắp xếp sản phẩm trước khi đưa lên công trình. - Gạch được xếp rọ thép chuyên dụng từ nhà máy đến và cẩu lên công trình. - Giáo và cốppha chuyên dùng bằng thép sẽ được cung ứng đến công trường, được xếp gọn vào bãi riêng, được phân loại tổ hợp bảo dưỡng tại hiện trường trước khi luân chuyển đưa vào sử dụng. * Công tác vận chuyển trong công trình: - Trước khi vào thi công , Nhà thầu sẽ làm việc với các cơ quan có chức năng để xin mở đường cho xe vào Công trường. Trong Công trường, Nhà thầu sử dụng đường sẵn có và làm đường cho xe vận chuyển chạy quanh Công trường ( xem
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn bản vẽ Tổng mặt bằng). Các xe vận chuyển cốp pha, cốt thép vào tậ n kho, xưởng gia công. - Vận chuyển vật liệu lên cao bằng cẩu thuỷ lực bánh lốp KATO, Vận thăng, Các loại xe vận chuyển vào Công trường, trước khi ra khỏi Công trường sẽ được Nhà thầu rửa sạch bằng cầu rửa xe để giữ sạch môi trường. 2.Tính toán và bố trí điện nước thi công Để xác định lượng điện, nước cần cung cấp cho công việc thi công công trình, nhà thầu tính toán lượng tiêu thụ điện, nước thi công công trình tại thời điểm sử dụng trên công trình là lớn nhất. Từ đó nhà thầu sẽ bố trí các loại máy bơm, máy phát điện, cáp dẫn điện và đường ống nước phục vụ tốt cho công việc thi công công trình a. Tính toán điện nước thi công Nước thi công: (chọn thời điểm đổ bê tông tầng 5 và đang thi công trát tầng 2) - Vữa thi công sàn : 179,6m3 vữa BT M200# x 0,195 = 35,0m3/ngày - Vữa xây tường : 15m3 vữa TH M50# x 0,2 = 3,0m3/ngày - Vữa trát : 4m3 vữa TH M50# x 0,2 = 0,8m3/ ngày - Nước rửa xe : 30 chuyến x 0,1 = 3m3/ngày - Bảo dưỡng bê tông = 5m3/ngày - Nước dùng sinh hoạt 210 người x 0,1m+3 = 24m3/ngày - Dự phòng 10% = 5,1m3/ngày Tổng cộng : 75.9m3/ngày Điện thi công - Máy đầm bàn : 2 x 1,1 Kw/h = 2,2Kw/h - Máy đầm dùi : 4 x 1,1 = 4,4 - Máy trộn BT 350l : 2 x 5.5 = 11 - Máy vận thăng :2x5 = 10 - Máy trộn vữa : 2 x 3,8 = 7,6 - Máy bơm nước : 1 x 2,2 = 2,2 - Máy hàn điện : 2 x 23 = 46 - Máy cắt thép BC-420 :2x2.2 =4,4 - Máy uốn thép BB 420 : 2x2.2 =4.4 - Điện sinh hoạt : = 1,2 7
- - Dự phòng 10% : = 9,3 Tổng cộng: 102,7Kw/h b. Bố trí điện nước thi công Điện thi công: - Để có nguồn điện thi công trước tiên cần phải phối hợp với Ban quản lý công trình cơ quan Sở tại của khu vực - Chi nhánh điện để ký hợp đồng cấp điện phục vụ thi công công trình. Từ đó định được điểm cấp điện cố định, nhà thầu sẽ kéo 1 lộ 3 pha bằng cáp cao su, đi nổi trên cột treo cao >4,5m dẫn đến cầu dao tổng của công trình. Qua các cầu dao phụ tải điện đến các điểm thi công. Điện thi công sẽ được lắp đặt theo đúng quy trình quy phạm chung và chuyên ngành hiện hành. Những đoạn qua đường cần chôn ngầm sâu >=400 trong ống nhựa hoặc ống thép. Nhà thầu có cán bộ và công nhân chuyên môn về điện để quản lý theo dõi kiểm tra thường xuyên sửa sang tu bổ đường dây, thiết bị theo đúng qui phạm an toàn tại cầu dao tổng có đặt đồng hồ đo điện để phục vụ việc sử dụng tiết kiệm hợp lý và thanh toán chi phí điện. Với cách tính toán trên Nhà thầu bố trí 1 máy phát điện dự phòng 150 KVA để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho công trường nhất là đang đang thi công trong mọi điều kiện. Nước thi công: - Nhà thầu sẽ làm việc và ký hợp đồng cung cấp nước sạch với cơ quan quản lý nước thành phố để phục vụ cho thi công và sinh hoạt của công trường. dự kiến lắp ống d32 dẫn nước về bể chứa thi công. Từ đó các ống nhánh toả về tận các điểm tiêu thụ. Cũng tại đây một máy bơm đứng, đẩy nước thi công lên tận các tầng cao phục vụ cho việc làm sạch, bảo dưỡng bê tông và phòng chống cháy trong quá trình thi công. Nhà thầu có biện pháp đảm bảo dùng nước tiết kiệm, thu thoát nước thải tốt, tránh lầy lội mặt bằng. - Để đảm bảo có đủ lượng nước thi công theo tính toán thì nhà thầu còn tự khoan giếng. Giếng khoan cùng hệ thống lọc nước đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước phục vụ công tác thi công và sinh hoạt trên công trường. - Thoát nước công trình: bố trí rãnh thoát nước mương trên mặt công trình dùng máy bơm ra kênh thoát nước Thành phố. 3. Công tác định vị công trình: Công tác định vị: Trên cơ sở mốc chuẩn của Chủ Đầu tư bàn giao cho nhà thầu, Nhà thầu tiến hành xây dựng mạng lưới định vị chuẩn cho công trình. Trong suốt quá trình thi công. Trước khi tiến hành thi công công trình và các bộ phận của công trình Nhà thầu sẽ tiến hành định vị vị trí và cao độ theo bản vẽ thiết kế, đồng thời Nhà thầu sẽ đệ trình với Chủ Đầu tư , Tư vấn và Kỹ sư giám sát xem xét phê
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn duyệt. Nhà thầu sẽ tiến hành xây dựng mạng lưới Hệ thống tim của lưới cột được xác định bằng máy kinh vĩ, hệ thống này được bắn gửi lên các vật cố định hoặc làm cột mốc bê tông đặt cách trục biên của công trình khoảng 5-7 m. Cao độ chuẩn của công trình được xác định trên cơ sở quy định cốt của Chủ đầu tư. Nhà thầu dùng máy thuỷ bình để xác định và Cao độ chuẩn của công trình được bắn gửi vào các vật cố định bên ngoài công trình sau đó bắn chuyển vào công trình. Sai số cho phép: - Sai số của tất cả công tác thi công phải tuân theo các qui định trong Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Quản lý, chất lượng, thi công và nghiệm thu. - Để nhằm đảm bảo độ chính xác cao cho công trình, Nhà thầu rất coi trọng công tác nghiệm thu. 4. Công tác thi công các công việc dưới cốt +0.00 - Nhà thầu sẽ tìm hiểu kỹ và tiếp thu sự chỉ dẫn của Ban quản lý về tình hình các công trình ngầm nếu có dưới mặt bằng công trình như cáp điện lực, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước, bom, mìnvv. . . Nếu có các ảnh hưởng đến công trình ngầm thì cùng Ban quản lý và các c ơ quan hữu quan giải quyết kịp thời theo quy định của Nhà nước. - Công tác bao gồm: Thi công móng nhà ,bể nước ngầm, bể phốt và hệ thống cáp điện ngầm, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nền móng. - Các kết cấu dưới cốt 0.00 được lập bản vẽ hoàn công và nghiệm thu trước khi lấp kín. 5.Công tác thi công ép cọc - Cọc được ép tại công trình là cọc BTCT tiết diện 250x250 dài 15m được chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn dài 5m. Toàn bộ cọc được đúc tại nhà máy bê tông có dây chuyền sản xuất hiện đại như Vĩnh tuy, Thịnh liệt,Chèm... dưới sự giám sát và nghiệm thu kỹ thuật của bên A. - Cọc vận chuyển đến công trình chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã được bên A nghiệm thu các kích thước hình học, bề mặt cũng như báo cáo kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông sau 28 ngày. - Cọc được xếp tại bãi chứa được bố trí gần vị trí ép cọc với điều kiện mặt bằng thi công khá lớn, các cọc được xếp chồng lên nhau không quá 2 lớp cọc vớ i đệm gỗ tại vị trí móc cẩu.Nhà thầu dùng 3 Máy ép cọc CL106-97 kiểu Thuỷ lực. Máy ép cọc sản xuất tại Việt nam, lực ép tối đa 68 tấn,với đầy đủ lý lịch máy cùng các thông số kỹ thuật đã được kiểm định bởi các cơ quan chức năng. Máy ép được di chuyển theo sơ đồ đã vạch trước, dọc theo từng trục số của công trình. - Dùng máy trắc đạc xác định hệ lưới trục và vị trí chính xác của từng cọc trên hiện trường. - Sau khi máy ép đã được đưa vào vị trí ổn định và an toàn sẽ chạy thử máy lần cuối khi không tải và có tải. Dùng cẩu tự hành đưa cọc từ bãi vào vị trí ép, dùng 2 9
- máy trắc đạc điều chỉnh để tim cọc đúng vị trí thiết kế của cọc - Các mối nối giữa các đoạn cọc được hàn và chèn kỹ tất cả các khe hở bằng thép lá để đảm bảo không xảy ra gấp khúc tại điểm nối. - Trong quá trình ép liên tục sử dụng trắc đạc viên theo dõi độ thẳng đứng của cọc cùng giá và kích ép. Ghi chép đầy đủ chỉ số lực nén tại từng thời điểm. - Cọc phải được ép liên tục tới khi đạt độ sâu và áp lực nén thiết kế, dưới sự giám sát và nghiệm thu của bên A cho từng cọc riêng biệt. Ghi nhật trình ép : Trong quá trình ép cọc bắt đầu từ khi gia tải đến khi ép xong mọi diễn biến phải được ghi chép vaò nhật kí ép cọc đầy đủ và có sự giám sát của cán bộ kĩ thuật. Nội dung chính cần ghi chép bao gồm : - Loại cọc đưa vào ép thuộc lô thứ mấy, số hiệu, ngày đúc v.v... - Vị trí cọc - Chỉ số lực ép qua từng giai đoạn - Lực ép thay đổi đột ngột, lực ép khi cọc đạt độ sâu thiết kế . - Quá trình kiểm tra, nghiệm thu mối nối, nghiệm thu cọc. - Cao độ mũi cọc đạt được v.v... Những biện pháp xử lý sự cố trong quá trình thi công ép cọc . - Đang ép đột nhiên cọc xuống chậm rồi dừng hẳn, nguyên nhân do cọc gặp vật cản, ta có biện pháp sử lý như sau : - Nếu chiều sâu ép đã đạt tới 85% thì kỹ sư cho phép dừng và báo thiết kế biết . - Trong trường hợp khác không nên cố ép mà nhổ cọc lên, dùng cọc thép khoan phá vật cản mới tiến hành ép lại. Khi tiến hành nhổ cọc phải làm khung sắt ôm cọc rồi dùng cần cẩu để đưa cọc lên. - Trong trường hợp gặp phải độ chối giả ta bắt buộc ngừng ép tại vị trí đó chờ cho đất ổn định cấu trúc mới tiến hành ép tiếp . - Cọc bị nghiêng: Nguyên nhân do lực ép đầu cọc không đúng tâm, ma sát không đồng nhất, do độ phẳng mặt cọc không đều. Để khắc phục tình trạng này ta phải chỉnh lại tâm cọc, xử lí độ nhẵn mặt cọc trước khi đưa vào ép . Thực hiện ép 4 cọc để thí nghiệm nén tĩnh, khi có thông báo kết quả mới tiế n hành thi công đại trà. 6. Biện pháp thi công đào đất : Qua khảo sát thực tế với cốt đất tự nhiên và với thiết kế chiều sâu đặt móng Nhà thầu tính được chiều sâu cần đào móng là 1,3m. Theo thiết kế giằng móng ăn vào đài, do vậy khi đào móng nhà thầu đào theo từng trục, những vị trí đài móng thì đào cùng giằng móng ,với chiều sâu hố đào và khối lượng đất phải đào Nhà thầu chúng tôi dùng máy đào gầu nghịch bánh lốp HUYNDAI dung tích gầu 0,4 m3 vận chuyển đất đào bằng ô tô tự đổ IFA W50. Những vị trí máy không đào được và tạo mái dốc thành hố đào thì tiến hành bằng thủ công. Trong quá trình thi công Nhà thầu sẽ có biện pháp thoát nước tránh úng ngập, biện pháp kè đất chống sụt lở
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn (xem bản vẽ thi công móng). Nước hố móng chảy vào rãnh thoát nước thu về hố thu và bơm thoát theo đường rãnh ra hệ thống thoát nước của khu vực. 7. Thi công phá đầu cọc Sau khi đào và sửa hố móng xong thì ta tiến hành đổ bê tông lót đúng cốt thiết kế. Sau đó tiến hành phá đầu cọc, công việc này được thực hiện bằng máy nén khí Mishubishi - PDS-390S với công suất P=7at. Lắ p 3 đầu búa để phá bê tông đầu cọc, sau đó dùng máy hàn hơi để cắt cốt thép dọc của cọc được chừa lại để neo vào đài với chiều dài từ 30-40cm và đầu cọc bê tông nhô lên mặt bê tông lót từ 10 cm. Cốt thép cọc neo vào đài từ 30÷ 40 cm. 8. Thi công bê tông móng : Theo bản vẽ thiết kế thì giằng móng có cố t ăn vào đài móng để hạn chế mạch ngừng thi công và đảm bảo tính toàn khối của móng. Nhà thầu lập biện pháp thi công đồng thời giằng móng cùng với đài móng. a.Công tác cốt thép móng : Công tác cốt thép đài móng, giằng móng được tiến hành sau khi đổ xong lớp bê tông lót móng và cắt đầu cọc, hình dạng, kích thước và khoảng cách cốt thép của móng được thi công theo đúng bản vẽ thiết kế. Có đệm kê cốt thép để đảm bảo độ dày lớp bảo vệ cốt thép. Đệm kê cốt thép được đúc bằng bê tông với kích thước 15x 15x10cm cho đài móng và 10x10 x4cm cho giằng móng, đệm kê này có đặt dây thép để liên kết với cốt thép. Công tác gia công cốt thép được tiến hành tại các xưởng gia công, sau đó đưa xuống lắp dựng tại hiện trường. Trước khi lắp cốt thép đế móng ta phải xác định chính xác tim trục trên mặt bằng bê tông lót đế móng. Công tác buộc cốt thép móng có dạng lưới ở chỗ cốt thép giao nhau dùng dây thép 1mm . Vị trí của cốt thép chờ cột phả i được cố định vững chắc nếu không khi đổ bê tông có thể bị xê dịch gây khó khăn cho việc nối cốt thép cột, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. b.Công tác ván khuôn móng : Sau khi lắp xong cốt thép ta tiến hành dựng ván khuôn móng. Ván khuôn móng gồm có 4 mảng ghép với nhau, phía ngoài hộp dùng văng chống, cọc gỗ để cố định lại. Ván khuôn móng được thiết kế theo từng đài móng ván khuôn móng được ghép từ các tấm ván khuôn thép định hình kết hợp với ván khuôn gỗ tại các vị trí phức tạp. Trình tự ghép ván khuôn móng như sau : Định vị đáy móng và tim móng bằng máy kinh vĩ. Dựng hệ ván thành bằng cách liên kết các tấm khuôn định hình lại. ta sử dụng các kẹp ( con sâu ) kim loại của bộ ván khuôn để liên kết các tấm lại với nhau. Ta lắp từ dưới lắp lên, tại góc dùng tấm góc ngoài để liên kết các tấm vuông góc với nhau. 11
- Cố định hệ ván khuôn bằng các gông đai và thanh chống. Khi đã dựng hệ ván khuôn xong là nghiệm thu để tiến hành đổ bê tông. c. Công tác đổ bê tông móng : Sau khi nghiệm thu cốt thép, ván khuôn tiến hành đổ bê tông móng. Bê tông móng được trộn theo mác thiết kế và trộn tại trạm trộn của công trường, sau đó vận chuyển đến vị trí bằng xe chuyên dụng. Dùng cẩu KATO và hộc chứa để rót bê tông vào ván khuôn đài móng và giằng móng, những vị trí móng biên dùng máng cho xe cải tiến chở bê tông trút trực tiếp vào móng mỗi lớp dày 20 - 30 cm sau đó tiến hành đầm. Lớp sau và lớp trước phải liên kết với nhau để tránh phân tầng. Sau khi đổ bê tông xong, bê tông đã đông cứng, ta tiến hành bảo dưỡng thường xuyên bằng cách tưới nước, hai ngày sau khi đổ bê tông thì tháo ván khuôn và tiếp tục bảo dưỡng. 9 .Thi công phần san lấp nền nhà Sau khi thi công xong phần bê tông móng và phần xây tường móng, nhà thầu tiến hành công tác san lấp nền. Công tác này được tiến hành như sau: Cát san nền được khai thác từ sông Hồng và vận chuyển đến công trình bằng ô tô tự đổ IFA W50. Dùng xe cải tiến và thủ công để san gạt dần vào phía trong nhà. Cát tôn nền được san gạt theo từng ô như đã phân cách của dầm móng. Chiều dày của lớp cát không quá 200mm và dùng đầm bàn và đầm cóc để đầm, trước khi đầm phải tưới nước vào đến độ ẩm quy định. 10. Công tác bê tông cốt thép. 10.1 Yêu cầu chung về công tác thi công bê tông cốt thép Vật liệu dùng cho bê tông cốt thép gồm có: xi măng, cát vàng, đá dăm, cốt thép, nước và tỷ lệ pha trộn. Các vật liệu này khi sử dụng nhà thầu phải thoả mãn các yêu cầu về quy định, quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng Việt nam như đã nêu ở trên. Cung cấp các vật liệu này theo tiến độ thi công đã đề ra. a, Công tác cốt thép: Các yêu cầu kiểm tra công tác cốt thép - Cốt thép: có chứng chỉ cốt thép được cung cấp đúng yêu cấu, đồng đều về kích thước và tiết diện, đúng đường kính yêu cầu, đảm bảo yêu cầu thiết kế; - Mặt ngoài cốt thép: bề mặt sạch, không bị giảm tiết diện cục bộ trên 2% đường kính; - Cắt và uốn: đảm bảo quy trình kỹ thuật; - Cốt thép đã uốn: sai lệch không vượt quá sai số cho phép; - Hàn cốt thép: thiết bị hàn đảm bảo các thông số kỹ thuật; đảm bảo bậc thợ hàn; bề mặt mối hàn nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không bọt, đảm bảo chiều dày và chiều cao đường hàn; - Thép chờ và chi tiết đặt sẵn: đảm bảo yêu cầu quy định của thiết kế; - Nối buộc cốt thép: đảm bảo chiều dài nối chồng theo quy định;
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn - Lắp đặt cốt thép: lắp dựng đúng quy trình kỹ thuật; chủng loại,vị trí, số lượng và kích thước theo đúng thiết kế; sai số trong phạm vi cho phép; - Con kê: có chiều dày bằng lớp bảo vệ cốt thép và bằng vật liệ u không ăn mòn cốt thép; - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: theo quy định của thiết kế và sai lệch trong phạm vi cho phép; - Thay đổi cốt thép: cốt thép thay đổi phù hợp với quy định của thiết kế. Gia công thép - Dùng máy cắt, uốn từng thanh, từng chi tiết và liên kết theo thiết kế. - Cốt thép thẳng: chiều dài duỗi thẳng của cốt thép = chiều dài cấu kiện - Lớp bảo vệ hai đầu + chiều dài uốn móc. b. Công tác ván khuôn Nhà thầu sử dụng hệ cốppha thép định hình đảm bảo thi công nhanh, chịu lực tốt, bề mặt bê tông phẳng, liên kết khít, không mất nước xi măng khi đổ. Yêu cầu kiểm tra đối với ván khuôn đã lắp dựng Ván khuôn đã lắp dựng cần phải kiểm tra theo các yêu cầu sau và sai lệch không được vượt quá trị số cho phép. - Hình dáng và kích thước; - Kết cấu ván khuôn; - Độ phẳng giữa các tấm ghép nối; - Độ kín, khít giữa các tấm ván khuôn, giữa ván khuôn và mặt nền; - Chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn; - Chống dính ván khuôn; - Vệ sinh bên trong và ván khuôn; - Độ nghiêng, cao độ và kích thước ván khuôn; - Độ ẩm của ván khuôn gỗ. - Độ cứng và ổn định. Một số yêu cầu kỹ thuật đối với dàn giáo - Giàn giáo phải chắc chắn ổn định, tiết kiệm vật liệu; - Các cột giá phải liên kết với các thanh giằng ngang, giằng dọc và giằ ng chéo để giữ cho giàn giáo không bị biến dạng, các mối liên kết phải chắc chắn. - Phải có lan can an toàn. Chỉ dẫn lắp đặt tháo dỡ ván khuôn Ván khuôn đà giáo được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết kế kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau, có thể theo chỉ dẫn của bảng; các bộ phận không còn chịu lực sau khi bê tông đông cứng; có thể tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50daN/cm2, có thể tham khảo theo chỉ dẫn của bảng. 13
- Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ ván khuôn đà giáo chịu lực (%R28) khi chưa chất tải Cường độ BT tối Thời gian bê tông Loại kết cấu thiểu cần đạt để đạt cường độ để tháo ván khuôn tháo ván khuôn (ngày) (%R28) - Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ 50 7 hơn 2m. - Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2 70 10 đến 8m. - Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn 90 23 hơn 8m. c . Công tác bê tông Trình tự công tác bê tông - Chuẩn bị vật liệu cho bê tông; - Xác định thành phần cấp phối cho từng loại mác bê tông và mẻ trộn. - Trộn bê tông; - Vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ; - Đổ bê tông vào ván khuôn, san rải và đầm bê tông; - Bảo dưỡng bê tông; - Tháo dỡ ván khuôn; - Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra nghiệm thu ván khuôn, cốt thép, hệ thống sàn thao tác để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Làm sạch ván khuôn, cốt thép, sửa chữa những khuyết tật sai sót. - Tưới nước trước vào ván khuôn, bôi dầu chống dính vào ván khuôn thép; - Trước khi đổ bê tông lên lớp vữa khô đã đổ trước phải làm sạch mặt bê tông, đánh sờm, tưới lớp nước hồ xi măng lên đó; - Đảm bảo cung cấp đủ vữa bê tông để đổ liên tục theo dự kiến kế hoạch tiế n độ. - Nguyên tắc đổ bê tông: + Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông dựa vào năng lực trộn, cự ly vận chuyển, khả năng đầm, tính chất của kết cấu và điều kiện thời tiết nhưng không vượt quá trị số của bảng: Phương pháp đầm Chiều dày cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) - Đầm dùi 1,25 chiều dài phần công tác của đầm (khoảng 20cm - 40cm) - Đầm mặt (đầm bàn):
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn + Kết cấu không có cốt thép và kết cấu 20 có cốt thép đơn + Kết cầu có cốt thép kép 12 - Đầm thủ công: 20 + Khống chế chiều cao đổ bê tông không vượt quá 2,5m; + Phải đổ bê tông từ trên xuống; không làm sai lệch cốt thép; + Phải đổ bê tông từ xa đến gần so với vị trí tiếp nhận vữa bê tông, không dùng đầm dùi để chuyển ngang bê tông, rút đầm ra khỏi cấu kiện mới được tắt máy để tránh tạo lỗ trên bề mặt cấu kiện; + Khi đổ bê tông các khối lớn, kết cấu có chiều dày lớn phả i đổ thành nhiều lớp, chiều dày lớn nhất cho phép của mỗi lớp theo bảng trên. Khoảng thời gian ngừng đổ giữa các lớp bê tông không có phụ gia không được lớn hơn trị số của bảng sau: Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không có phụ gia (phút) Nhiệt độ trong khối khi đổ Xi măng Poóc lăng xỉ, Xi măng Poóc lăng bê tông (0C) xi măng Puzolan Lớn hơn 30 60 90 20 - 30 90 120 10 - 20 135 180 Công tác đầm bê tông: đầm bê tông để đảm bảo cho bê tông đồng nhất, đặc, chắc không bị rỗng bên trong và rỗ bên ngoài tạo điều kiện bê tông bám chắc vào cốt thép. Bảo dưỡng bê tông Bảo dưỡng bê tông tạo điều kiện đông cứng của bê tông được thuận lợi: không để bị mất nước bề mặt, không cho chịu lực tác động khi bê tông chưa chịu được lực tác động, không bị rung động làm giảm liên kết giữa bê tông và cốt thép. Thời gian bảo dưỡng ẩm theo quy định. 10.2 Các công tác bê tông cốt thép cụ thể a. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn : Gia công cốt thép : + Nắn thẳng và đánh gỉ cốt thép: Dùng bàn chải sắt hoặc kéo qua kéo lại trên bàn cát để làm sạch gỉ. Ngoài ra còn có thể dùng máy cạo gỉ chạ y điện để làm sạch cốt thép có đường kính >12mm. Việc nắn cốt thép được thực hiện nhờ máy nắn. + Đối với cốt thép có đường kính nhỏ ( nhỏ hơn hoặc bằng 8mm ) thì dùng vam tay để uốn. Việc cạo gỉ cốt thép được tiến hành sau công tác uốn cốt thép. + Cắt cốt thép : Lấy mức cắt cốt thép các thanh riêng lẻ thì dùng th ước bằng thép 15
- cuộn và đánh dấu bằng phấn. Dùng thước dài để đo, tránh dùng thước ngắn đề phòng sai số tích luỹ khi đo. + Để cắt cốt thép dùng dao cắt nửa cơ khí, cắt được các thanh thép 20mm. Máy này thao tác đơn giản, dịch chuyển dễ dàng, năng suất tương đối cao. + Uốn cốt thép : Với các thanh thép có đường kính nhỏ dùng vam và thớt uốn để uốn. Thớt uốn được đóng đinh cố định vào bàn gỗ để dễ thi công. + Thao tác : Khi uốn các thanh thép phức tạp ta cần phải uốn thử . Trước tiên phải lấy dấu, lưu ý độ dãn dài cuả cốt thép. Khi uốn cần đánh dấu lên bàn uốn tuỳ theo kích thước từng đoạn rồi căn cứ vào dấu đó để uốn. + Đối với các thanh có đường kính lớn dùng máy uốn. Nó có một thiết bị chủ yếu là mâm uốn. Mâm uốn làm bằng thép đúc, trên mâm có lỗ, lỗ giữa cắm trục tâm, lỗ xung quanh cắm trục uốn. Khi mâm quay trục tâm và trục uốn đều quay nhờ đó có thể nắn được thép. Đặt cốt thép : + Đối với cốt thép cột : Cốt thép được gia công tại xưởng ở công trường, cắt uốn theo đúng hình dạng kích thước thiết kế. Xếp đặt bố trí theo từng chủng loại để thuận tiện cho thi công. Để thi công thuận tiện, quá trình buộc cốt thép phải tiến hành trước khi ghép ván khuôn. Để đảm bảo khoảng cách cần thiết cho các lớp bê tông bảo vệ cốt thép, dùng các miếng đệm cài vào các cốt đai. Khoảng cách giữa chúng khoảng 1m. + Đối với cốt thép dầm, sàn : Việ c đặt cốt thép dầm sàn cần tiến hành xen kẽ vớ i công tác ván khuôn. Sau khi đặt xong ván khuôn đáy dầm, buộc cốt thép dầm thành khung đúng với yêu cầu thiết kế. Thép sàn được đưa lên thành từng bó đúng chiều dài thiết kế và tiến hành ghép buộc ngay trên mặt bằng sàn. Khi buộc xong c ốt thép cần đặt các miếng kê để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ cố t thép. Đệm kê có kích thước 50 x 50 x 20mm có dây thép để liên kết. Trước khi thực hiện các công tác cốt thép phải nghiệm thu ván khuôn. Công tác ván khuôn cột dầm sàn : - Sử dụng hệ thống dàn giáo ván khuôn thép sẵn có của Công ty. - Xếp ván theo thứ tự, theo bộ phận công trình và thời gian sử dụng để tiện lấy khi dùng đến. - Bề mặt ván được làm sạch trước khi lắp dựng, phẳng đảm bảo ghép kín khít, nước xi măng không chảy ra ngoài khi đổ bê tông. Các tấm ván gá vào nhau bằng kẹp móc chữ U xỏ qua 2 lỗ ở thành ván. - Ván dùng lại lần sau phải cạo sạch bê tô ng, bùn, đất cũ, sửa chữa các hư hỏng, bôi chất chống dính lên bề mặt ván - Bề mặt phải sửa cho thật phẳng thì mới sử dụng. Lắp dựng ván khuôn cột : - Ván khuôn cột sử dụng là ván khuôn thép có kích thước phù hợp với kích thước mặt cột, ghép lại từ nhiều tấm. Đối với cột tròn thì ta dùng hai tấm bằng nử a đường tròn ghép lại. Trường hợp không phù hợp kích thước thì ghép các tấm thép
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn hoặc gỗ vào những chỗ thiếu. - Phải đặt lỗ ở thành cột để đổ bê tông, đảm bảo chiều cao rơi tự do của bê tông không vượt quá 2,5m. - Chân cột phải để 1 lỗ cửa nhỏ làm vệ sinh trước khi đổ bê tông . - Chân cột dùng các nẹp ngang để đặt ván khuôn cột lên khung định vị. - Ván khuôn cột được lắp sau khi đã ghép cốt thép cột. Lúc đầu ghép 3 mặt ván với nhau, đưa vào vị trí mới ghép nốt tấm ván còn lại. - Để giữ cho ván khuôn ổn định, ta cố định chúng bằng dàn giáo, các thanh cột chống xiên và giằng chống tăng đơ để điều chỉnh cột. - Để đưa ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế cần thực hiện theo các bước sau : + Xác định tim ngang và dọc của cột, vạch mặt cắt của cột lên nền, ghim khung định vị chân ván khuôn cột. + Dựng 3 mặt ván đã ghép lại với nhau vào vị trí, ghép tấm còn lại, chống sơ bộ, dọi kiểm tra tim và cạnh, chống và neo kỹ. + Kiểm tra lại độ thẳng đứng để chuẩn bị đổ bê tông. Ta dùng luôn gông làm nẹp cho ván khuôn cột. Các gông này bao gồm : hai thanh thép chữ L được liên kết và cách nhau một khoảng 3cm bằng một tấm đệm ở giữa được hàn với hai thanh. Sau khi dựng xong ván khuôn, ta bắt đầu lắp gông. Hai thanh thép chữ L được đặt đối diện nhau và ôm lấy ván khuôn, chúng được neo chặt với nhau bằng 2 con bulông có đai ốc xiết chặt xỏ qua khe giữa hai thanh thép ở mép và hai thanh thép nhờ một vòng đệm. Liên kết các tấm ván khuôn, tấm góc trong bằng các ”con sâu liên kết “ : thành 3 mặt của cột và một cạnh còn lại. Sau khi đã tạo xong dưới mặt bằng ván khuôn này được dựng lên bao lấy cốt thép cột và ốp nốt mặt còn lại, dùng các tấm góc trong và “ sâu liên kết “ để được một ván khuôn hoàn chỉnh. Từ các mốc gửi để xác định tim cột ta đưa ván khuôn chính xác vào vị trí cần lắp đặt. Lắp các gông gia cố cho ván cột. Để điều chỉnh cột thẳng đứng ta dùng dọi và tăng đơ. Bên trên ván khuôn cột ta cố định tạm 4 thanh thép Φ 10 theo 2 phương của tiết diện cột. Từ mép ngoài ván khuôn ta đo ra 1 đoạn bằng a tại đây ta sẽ buộc quả rọi. Tăng đơ được cố định 1 đầu vào gông đầu cột, 1 đầu được cố định vào các móc sắt chờ sẵn dưới sàn. Tại chân cột ta vạch những đường thẳng cách chân cột một đoạn bằng a. Dùng tăng đơ điều chỉnh sao cho quả rọi chỉ đúng đường này là cột thẳng. Ta cố định cột bằng các thanh chống đơn, một đầu chống vào gông cột, một đầu chống vào thanh gỗ ngang tựa trên hai móc sắt đặt sẵn chờ dưới sàn. Đối với các cột biên, cần đặc biệt chú ý hệ thống tăng đơ neo. Đối với phần dầm sàn : Sau khi lắp dựng xong hệ giáo chữ A của dầm, lắp hệ xà gồ dọ c theo phương cạnh dầm. Sau đó lắp dựng hệ xà gồ phụ bên trên hệ xà gồ chính. Căng dây để xác định tim dầm. Điều chỉnh độ cao của dầm bằng mũ, chân giá o. Đặt ván đáy dầm, ván đáy dầm được đặt lên hệ xà gồ phụ. Sau khi đặt thép dầm ( thép dầm đặt những con kê để đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ ) ta lắp dựng ván thành. Ván thành được đặt lên ván đáy. Các nẹp đứng cũng được đặt lên ván đáy. Trên mép ngoài của xà gồ ngang và trên nẹp đứng đón những miếng gỗ dày 5cm làm điểm tì 17
- cho các thanh chống. Các thanh chống chống vào nẹp đứng và xà gồ ngang. Thành trên của ván thành ta đóng ván diềm bao quanh. b. Lắp ván khuôn dầm sàn : Sau khi lắp xong ván dầm ta mới tiến hành lắp ván sàn. Phải chống dựng các dầm đỡ ( xà gồ chính và phụ ). Các ván khuôn sàn được lát kín trên dầm đỡ. Kiểm tra lại độ thăng bằng cao trình của cốp pha sàn dựa vào máy thuỷ bình. Các bước tiến hành : Hệ ván khuôn sàn cũng được đặt trên hệ giáo A và xà gồ đặt trên mũ giáo. Sau khi điều chỉnh xong độ cao của hệ xà gồ, ta đặt ván sàn lên và đẩy chúng sát vào ván diềm. ta kiểm tra độ bằng phẳng của ván bằng thước nivo và điều chỉnh ở đầu giáo. Khi đã tiến hành điều chỉnh xong toàn bộ thì bắt đầu đặt cốt thép. c. Công tác đổ bê tông cột dầm sàn : Bê tông sử dụng ở đây là bê tông trộn tại công trường. Khi tiến hành công tác đổ bê tông cần tuân theo các yêu cầu chung như sau : + Bê tông trộn theo đúng mác thiết kế,Nhà thầu bố chí 02 máy trộn 350lít + Tiến hành đổ bê tông bằng cần cẩu KATO, cẩu hộc bê tông và rót vào cột. Đồng thời kết hợp cả vận thăng vận chuyển bê tông lên cao. + Không được để bê tông rơi tự do quá 2,5m. + Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải đảm bảo đầm thấu suốt để bê tông đặc chắc. + Bê tông phải đổ liên tục đổ tới đâu đầm ngay tới đó. Khi cần dừng, phải dừng quá trình đổ bê tông ở những mạch dừng đúng quy định. Trước khi đổ phải tiến hành dọn rửa sạch chân cộ t, đánh sờm bề mặt bê tông cũ rồi mới đổ. Kiểm tra lại ván khuôn. Bê tông cột Do chiều cao cột lớn hơn 2,5m nên phải đổ bê tông qua cửa đổ bê tông chờ sẵn. + Bê tông được đầm bằng đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm từ 20 - 40cm, đầm lớp sau phải ăn xuống lớp trước 5-10cm. Thời gian đầm tại một vị trí phụ thuộc vào máy đầm, khoảng 30-40 giây. Trong khi đổ bê tông có thể gõ nhẹ lên thành ván khuôn để tăng độ nén chặt của bê tông. Đổ bê tông cột bố trí các giáo cạnh cột đổ bê tông. Bê tông dầm sàn : Sau khi nghiệm thu xong cốppha cốt thép thì tiến hành vệ sinh sàn bằng máy nén khí thổi sạch bụi bẩn ở dầm sàn mới tiế n hành đổ bê tông, tưới ẩm côppha. Trước khi đổ bê tông sàn cần phải đánh dấu các cao độ đổ bê tông ( có thể bằng các mẩu sắt có độ cao bằng chiều dày sàn, khi đổ qua thì rút bỏ ) đảm bảo chiều dày thiết kế của sàn là 120mm.
- ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng* C«ng tr×nh C15 - §H C«ng ®oµn Cũng như cột, khi đổ lớp bê tông mới lên lớp bê tông cũ thì phải đánh sờn, dọn vệ sinh sạch mặt tiếp xúc giữa hai lớp, dùng vòi nước rửa sạch bụi. Khi đổ bê tông không theo hướng tiến, bê tông dễ bị phân tầng mà nên đổ từ xa đến gần lớp sau úp lên lớp trước tránh phân tầng, từ thấp lên cao. Khi cần thiết phải dừng quá trình đổ bê tông phải dừng tại những vị trí quy định, có lực cắt và mô men nhỏ. Mạch ngừng để thẳng đứng. (xem chi tiết ở bản vẽ thi công) Sau khi đổ bê tông xong, tiến hành bảo dưỡng bê tông sau 2 - 5 giờ bằng cách tưới nước giữ ẩm cho bê tông. Chỉ được phép đi lại trên bê tông khi bê tông đã đạt cường độ 25kg/cm2 . Tránh chất tải sớm, gây rung động ảnh hưởng đến quá trình ninh kết của bê tông. 11. Thi công cầu thang Cốppha đà giáo cho cầu thang: Đều được sử dụng bằng cốppha thép và đà giáo chuyên dụng như đã nói ở trên cộng két hợp một ít tấm gỗ dán cho những vị trí có kích thước dị hình ở các góc cạnh. Có 2 điều cần lưu ý là: Cốppha và giáo chống đều đứng trên mặt nghiêng, cần phải nêm chặt chân chống vững chắc, ổ n định và có hệ văng ngang trên và dưới tạo cho giáo chống biến thành hệ giáo không gian 3 chiều tăng tính ổn định lên rất cao. - Thi công bê tông cầu thang: Thi công cầu thang về cơ bản cũng giống như thi công bê tông dầm sàn mà nhà thầu đã trình bày. Để đảm bảo tính toàn khối của công trình, các cầu thang sẽ được đổ bê tông cùng đợt với dầm sàn của các tầng. 12. Biện pháp thi công xây gạch : a. Vật liệu : Gạch xây : Gạch mác>= 75# loại A vớ i đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận kết quả thí nghiệm chất lượng. Với mỗi lô gạch đều có sự kiểm tra, nghiệm thu chất lượng trước khi được đưa vào sử dụng xây. Vữa xây : Vữa xây THmác 50# dùng xi măng Bỉm sơn, Hoàng Thạch. Vữa xây sẽ được đúc mẫu thí nghiệm trước khi được sử dụng cho toàn công trường với sự giám sát và xác nhận của bên A. b.Biện pháp thi công : Gạch xây được nhúng ướt trong nước sạch trước khi xây Phân đoạn và phân đợt ( với chiều cao mỗi đợt ≤ 2m ) thi công và xây theo gian. Đặt gạch xây 3 dọc 1 ngang, căng dây cả hai mặt ( đối với khối xây có chiều dày ≥ 220 ). Mạch xây phải no vữa với chiều dày mạch ngang 15mm, mạ ch đứng 10mm. Hàng gạch trên đỉnh tường, giáp đáy dầm, giằng được vỉa nghiêng. Trong quá trình xây, thường xuyên dùng thước tầm và dọi để kiểm tra độ thắng đứng của khối xây. Để đảm bảo chất lượng đồng nhất của khối xây, vữa sẽ được trộn bằng máy 19
- trộn và vận chuyển tới vị trí thi công bằng cẩu và vậ n thăng và xe cút kít. Sử dụng hệ dàn giáo , sàn công tác chuyên dụng phục vụ công tác xây. Liên kết vào cột bê tông nhà thầu sẽ để thép chờ d8 ở cột hoặc để tiện thi công nhà thầu sẽ khoan lỗ cắm thép d8 liên kết với cột sau này. 13.Công tác thi công hoàn thiện trát ,ốp lát: a, Công tác trát Trước khi tiến hành thi công, toàn bộ bề mặt dự định trát phải được xử lý như đục bỏ các vẩy vữa, các phần bê tông lộ ra khỏi mặt phẳng chung củ a tường và trần, sau đó rửa sạch bằng vòi phun nước áp lực. Các vị trí bị lõm vào, có chiều dày lớp trát > 3cm sẽ được đóng lưới mắt 10x10 bằng đinh bê tông, sau đó trát vảy bằng vữa xi măng cát vàng mác 100# trước khi trát lớp áo. Sử dụng máy trắc đạc kết hợp dọi và thước tầm để đắp một hệ lưới trát bằng vữa xi măng với mắt lưới là 1,5m x 1,5m. Hệ mốc trát này sẽ được kiểm tra và nghiệm thu với bên A trước khi trát lớp áo . Sử dụng bàn tà lột để làm nhẵn, mặt trát. b. Công tác ốp : Công tác ốp gạch men kính tường khu phụ sử dụng vật liệu là gạch men kính và vữa xi măng mác 50#. Trước khi bắt đầu công việc, bề mặt trát phải được làm phẳng và vệ sinh sạch, sửa lại các vật trát này để đảm bảo vuông góc các mặt trát với nhau và giữa chúng với mặt ngang chuẩn. Dùng máy trắ c đạc đánh cốt ốp lên tất cả các mặt tường cùng phương đứng chuẩn. Sau khi ốp xây mặt ốp phả i đảm bảo các yêu cầu của TCVN. c.Công tác lát nền : Với đặc điểm kiến trúc của công trình, với diện tích lớn, liên hoàn, công tác lát nền phải đảm bảo độ phẳng, đồng đều về màu sắc, không được có hiện tượng “nhay mạch lát “. Dùng máy trắc đạc vạch tim của tất cả cột, tường, lan can để xác định các góc vuông chuẩn cho toàn bộ sàn. Tiến hành bắt mỏ tại các góc vuông chuẩn, lát theo trình tự : Hành lang - Trong phòng - Ban công. Để đảm bảo mạch lát nhỏ, đều và vuông góc với nhau, trang bị máy cắt gạ ch chuyên dùng để sử lý các viên hụt. Riêng nền các khu vệ sinh sẽ được chống thấm bằng lớp vật liệu gốc bitume, láng chống thấm, tạo độ dốc về ga thu nước trước khi tiến hành lát với cách thức tương tự. Công tác này sẽ được tiến hành theo từng khu vực. Sau khi lát, các khu vực này sẽ được rào chắn để bảo vệ mặt lát. 14. Công tác gia công lắp dựng cửa a. Vật liệu: Cửa được thiết kế cho công trình là loại cửa nhôm,cửa gỗ. Gỗ đã được xử lý chống mối mọt không có khuyết tật.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Biện pháp thi công từ móng đến hoàn thiện nhà dân dụng
13 p |
3417 |
1382
-
BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
26 p |
801 |
270
-
Các Biện Pháp Thi Công Công Trình Biển
17 p |
414 |
216
-
TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM
6 p |
708 |
209
-
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
7 p |
631 |
205
-
BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU
23 p |
877 |
196
-
Giáo trình Kiến trúc nhà công cộng: Phần 2 - GS.TS.KTS.Nguyễn Đức Thiềm
148 p |
246 |
140
-
Giáo trình Tổ chức thi công Thiết kế tổ chức xây dựng - Phần II
29 p |
315 |
134
-
Biện pháp thi công hệ thống điều hòa không khí
6 p |
415 |
120
-
Biện pháp thi công tầng hầm (Theo phương pháp Top Down)
13 p |
313 |
102
-
Giáo trình Kiến trúc nhà công cộng: Phần 1 - GS.TS.KTS.Nguyễn Đức Thiềm
209 p |
172 |
100
-
Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công
13 p |
156 |
77
-
Thuyết minh Biện pháp thi công đào và gia cố hầm
123 p |
103 |
48
-
Bài giảng Nền móng: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam
23 p |
132 |
39
-
Biện pháp thi công cọc khoan nhồi
10 p |
65 |
32
-
Tổ chức xây dựng và biện pháp thi công xây lắp kết cấu móng và tầng hầm
30 p |
33 |
24
-
Tính toán cột chống tạm tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi trong thiết kế biện pháp thi công tầng hầm
6 p |
35 |
15

Set-Cookie: TLDEVNamespace=0v61pig2jp32ueg6m4ugrlotl4; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
THẾ GIỚI ĐÈN CHÙM-ĐÈN TRANG TRÍ -ĐÈN LED
Showroom Hà Nội: Số 6B, ngõ 52, phố Yên Lạc, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 09686.155.68
Email: thegioidenchum.net.vn@gmail.com
Đèn led âm trần 3 màu mặt trắng 9w
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số lượng:
Tổng tiền:
Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng !

Server: nginx

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Cache-Control: private

Set-Cookie: _orig_referrer=; expires=Tue, 08-May-2018 05:30:40 GMT; path=/; HttpOnly

X-Page: product-detail

X-Cache: miss

P3P: CP="NOI DSP COR NID ADMa OPTa OUR NOR"

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block


markdown:
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
VĂN BẢN GỐC
Điều 87 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
X
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Thành Viên
BỘ XÂY DỰNG******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 08/2005/CT-BXD
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005
CHỈ THỊ
VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam; đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng đã trưởng thành về số lượng, chất lượng, có khả năng quản lý và xây dựng những công trình lớn, công nghệ hiện đại theo yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy vậy, lực lượng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề còn thiếu, cơ cấu lao động chưa hợp lý, không đồng bộ, gặp nhiều khó khăn khi tham gia thị trường lao động trong khu vực và thế giới. Trước thời cơ, vận hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy cam go thử thách đối với công cuộc xây dựng đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mỗi người lao động phải nâng cao nhận thức chính trị, học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề đáp ứng yêu cầu mới, góp phần cùng tập thể đơn vị phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phục vụ; tạo được thương hiệu, uy tín đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Để tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và căn cứ vào những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng và phát triển lực lượng, trong tổng kết thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 99 NQLT/ BXD – CĐXDVN ngày 14/4/1998 của Bộ Xây dựng-Công đoàn Xây dựng Việt Nam; sau khi thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chỉ thị các đơn vị trong Ngành tổ chức Cuộc vận động “ Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới”.
I.VỀ MỤC TIÊU CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức - lao động ngành Xây dựng lớn mạnh về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý.
2. Xây dựng đơn vị (Doanh nghiệp, Cơ quan, Trường đào tạo…) vững mạnh và phát triển.
II.VỀ NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Xây dựng và phát triển lực lượng:
- Các đơn vị trong Ngành phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển lực lượng CNVC – LĐ giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với số lượng lao động chính, cơ bản được ổn định, cơ cấu ngành nghề hợp lý, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề phù hợp với định hướng phát triển của mỗi đơn vị trong từng thời kỳ.
- Thường xuyên nâng cao ý thức giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp công nhân, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của từng CNVC-LĐ, coi đó là niềm tự hào, là yêu cầu về sự tồn tại và phát triển của mỗi người trong thời kỳ mới.
- Tiếp tục sắp xếp lao động phù hợp với quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, từ đó có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tham gia thị trường lao động khu vực và hội nhập quốc tế.
- Các trường đào tạo, dạy nghề quan tâm đến chất lượng giảng dạy thông qua việc đầu tư đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên theo đề án phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đã được Bộ Xây dựng hoặc cơ quan quản lý trực tiếp xét duyệt đối với từng trường; chương trình đào tạo cán bộ phải gắn với công nghệ và thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đào tạo theo định hướng phát triển của Ngành, nhu cầu của thị trường lao động trong nước và hội nhập Quốc tế.
- Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng lao động. Kiện toàn tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, có biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả lực lượng công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân có tay nghề cao, có chế độ cụ thể, phù hợp để khuyến khích công nhân viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.
2. Xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển.
- Tổ chức sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và vận hành có hiệu quả mô hình quản lý mới, giữ vững thương hiệu, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh, phát triển kinh doanh, dịch vụ đa ngành nghề đáp ứng yêu cầu thị trường xã hội và hội nhập quốc tế.
- Kiện toàn và nâng cao năng lực của hệ thống chính trị trong từng đơn vị: Cấp uỷ Đảng, Cơ quan quản lý, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo, tham gia tổ chức quản lý sản xuất- kinh doanh và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVC – LĐ.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của CNVC – LĐ trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị; đoàn kết xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách để người lao động được hưởng các quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật Lao động; chăm lo, cải thiện đời sống của CNVC - Lao động; đảm bảo hài hoà các lợi ích của Nhà nước, đơn vị và người lao động phù hợp cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt về các mục tiêu và nội dung cụ thể của Chỉ thị tới toàn thể cán bộ CNVC thuộc phạm vi quản lý.
2. Xây dựng chương trình kế hoạch triển khai cuộc vận động với các chỉ tiêu cụ thể có nội dung, biện pháp thực hiện thiết thực được thông qua Đại hội CNVC gắn với nội dung thoả ước lao động tập thể; hàng năm có sơ kết, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.
3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động về Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính và Văn phòng Bộ do Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối phối hợp với các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo với Bộ và Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện cuộc vận động này.
Nơi nhận:- Các đơn vị trực thuộc Bộ XD- Các Sở của ngành XD tại các Tỉnh, TP- Công đoàn XDVN- Lưu VP, Vụ TCCB, Pháp chế
BỘ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Quân
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản,
Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn
bản tiếng Anh,...
Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
Tải Văn bản tiếng Việt
Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Free!
Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính và Nội dung của văn bản.
Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,
Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu muốn làm Thành Viên Basic / Pro, mời Bạn Chuyển
Đổi loại Thành Viên
tại đây.
Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Basic!
Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem
được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn
văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản
liên quan, Văn bản thay thế,
Văn bản gốc.
Bạn chưa xem được Văn bản tiếng Anh, ...
Nếu muốn làm Thành Viên Pro, mời Bạn Chuyển Đổi
loại Thành Viên
tại đây.
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung thay
thế tương ứng;
<Nội dung> =
Không có nội dung thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:
Tên truy cập hoặc Email:
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
E-mail:
Email người nhận:
Tiêu đề Email:
Nội dung:
Email nhận thông báo:

Set-Cookie: Culture=vi; domain=thuvienphapluat.vn; expires=Tue, 23-Apr-2019 06:01:17 GMT; path=/

X-Frame-Options: SAMEORIGIN