markdown:
# TCN 266 - 2000
Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41
lượt xem 67
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090921/alibabava40tencuop/80x100/22tcn_266_2000_quy_phan_thi_cong_va_nghiem_thu_cau_cong_2136.jpg)
##
TCN 266 - 2000
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
1.1. Các yêu cầu của quy phạm này phải được thi hành đối với tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu khi thi công và nghiệm thu các cầu cống xây dựng mới vĩnh cửu hoặc cải tạo (trong đó bao gồm đường ống, máng nước, cầu tàu bến cảng, cầu vượt cạn, cầu dành cho người đi bộ) thuộc đường sắt, đường tàu điện, đường ô tô (gồm cả đường nội bộ của các xí nghiệp và tổ chức nông nghiệp, đường của các xí nghiệp công nghiệp) trong...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: TCN 266 - 2000
- TIÊU CHUẨN NGÀNH Nhóm H CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ 22TCN 266 - 2000 NGHĨA VIỆT NAM CẦU VÀ CỐNG QUY PHẠM THI CÔNG VÀ Có hiệu lực từ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 09/9/2000 NGHIỆM THU Ban hành kèm theo Quyết định số: 2453 / 2000 / QĐ-BGTVT, ngày 24 / 8 / 2000. Thay thế Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975. 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Các yêu cầu của quy phạm này phải được thi hành đối với tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu khi thi công và nghiệm thu các cầu cống xây dựng mới vĩnh cửu hoặc cải tạo (trong đó bao gồm đường ống, máng nước, cầu tàu bến cảng, cầu vượt cạn, cầu dành cho người đi bộ) thuộc đường sắt, đường tàu điện, đường ô tô (gồm cả đường nội bộ của các xí nghiệp và tổ chức nông nghiệp, đường của các xí nghiệp công nghiệp) trong và ngoài đô thị, nếu như đồ án bản vẽ thi công không quy định các yêu cầu khác. Những hạng mục thi công và nghiệm thu không được quy định trong quy phạm này, phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của đồ án BVTC. 1.2. Khi thi công cầu và cống, ngoài các yêu cầu của quy phạm này, phải tuân thủ các yêu cầu trong danh mục các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành và các tiêu chuẩn khác có liên quan, trong đó bao gồm cả về an toàn kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp và phòng cháy, nêu trong Phụ lục 2. 1.3. Những quy định của quy phạm này dựa trên một số tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành của Nhà nước. Khi có khác biệt giữa quy phạm này và tiêu chuẩn, quy trình liên quan khác về việc thi công và nghiệm thu cầu cống thì phải tuân theo quy phạm này. 1.4. Khi xây dựng các công trình cầu và cống phải thực hiện các giải pháp thiết kế, bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định hiện hành. Các giải pháp kỹ thuật được áp dụng phải phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và không cho phép gây bẩn nước mặt và nước ngầm, không được làm lầy lội khu vực công trường, không được sản sinh ra các chất độc hại cũng như không cho phép đưa các chất thải khác ra ngoài trời gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm cấm việc chặt phá rừng hoặc cây cối vùng phụ cận công trường xây dựng: không đổ rác thải hoặc vật liệu xây dựng lên mặt đất khu vực xây dựng làm suy thoái thảm thực vật cũng như việc tháo nước đổ ra ngoài sao cho không làm thay đổi mực nước ngầm sẵn có. Trước khi bàn giao trả lại mặt bằng công trường để bước vào khai thác công trình, phải tiến hành tháo dỡ các nhà tạm lán trại và các công trình phụ trợ, thu dọn sạch vật liệu và các cấu kiện còn thừa, sửa sang lại mặt bằng, cũng như phải thu dọn thanh thải lòng sông dưới cầu và khơi thông các lỗ thoát nước trong cống. 263
- 1.5. Việc xây dựng các cầu lớn và cầu vừa phức tạp thì nhất thiết phải do các nhà thầu xây dựng cầu đủ năng lực đảm nhận. 1.6. Việc xây dựng cầu và cống phải thực hiện ưu tiên bằng phương pháp công nghiệp do ứng dụng các kết cấu và chi tiết lắp ghép. Việc tổ chức thi công phải tạo điều kiện sao cho đạt năng suất lao động cao, đảm bảo có thể bàn giao các công trình xây dựng đạt tiến độ đã định, cũng như bảo đảm chất lượng thi công cao và giá thành rẻ nhất. 1.7. Trình tự thi công và thời gian hoàn thành các công tác xây dựng và lắp ráp phải được quy định bằng biểu đồ tiến độ. Các biểu đồ tiến độ này phải thể hiện được các dây chuyền sản xuất và sự kết hợp các mũi thi công khác nhau. Công tác xây dựng phải được tiến hành đều đặn trong cả năm. Muốn vậy tại công trình phải tạo ra các khối lượng dự trữ, khiến cho công tác trong mùa khô và mùa mưa tiến hành bình thường, không phải tăng cường nhân lực và nâng cao giá thành lên nhiều. 1.8. Về căn bản, các bộ phận của kết cấu lắp ghép phải được chế tạo sẵn trong xưởng máy chuyên nghiệp. Khi nào không thể chế tạo các kết cấu đó tại xưởng máy chuyên nghiệp, hoặc khi việc chuyên chở cấu kiện tới công trình không lợi về mặt kinh tế thì đơn vị thi công phải lập bãi chế tạo riêng gần đó với quy mô và số lượng, chủng loại thiết bị do khối lượng công tác quyết định. 1.9. Đơn vị thi công phải hạn chế số lượng công trình tạm trong công trường tới mức tối thiểu và phải ưu tiên dùng các kết cấu tháo lắp vạn năng, các kết cấu có thể luân chuyển được để làm các công trình tạm đó. 1.10. Các công tác xây dựng và lắp ráp cần được cơ giới hoá tới mức tối đa và đối với các hạng mục công tác lớn phải ứng dụng phương pháp cơ giới hoá toàn bộ. 1.11. Các vật liệu xây dựng và các kết cấu, đặc biệt đối với loại có khối lượng lớn, phải đưa thẳng tới các kho tại công trường, không qua chuyển tải. Các kho tại công trường phải được bố trí ở vùng hoạt động của các thiết bị cần trục và phương tiện vận tải phục vụ công trường . Nếu vật liệu xây dựng chủ yếu của công trình là bêtông, phải lập phòng thí nghiệm vật liệu ngay tại công trường. 1.12. Các giải pháp thi công, trình tự và thời hạn thi công được xác định trên cơ sở xét tính đến chu kỳ và mức nước hàng năm, cường độ va đập của sóng, xói lở lòng sông, sự va đập của vật trôi, cây trôi v.v... Khi xây dựng cầu vượt qua sông có dòng chảy mạnh hoặc có tàu thuyền qua lại, phải tuân theo các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, cũng như đảm bảo hoạt động của tàu thuyền đánh bắt cá, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đàn cá. Khi triển khai xây dựng các công trình và thiết bị phụ tạm thi công trên mặt sông có đắp đê bao, phải đảm bảo ổn định tuyệt đối cho đê trong khu vực làm cầu và phải tuân theo các quy định về bảo vệ đê điều. 264
- 1.13. Khi chuẩn bị vật liệu tại chỗ (đá, cát , gỗ xây dựng) tới chân công trình, phải kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và đặc tính của vật liệu theo từng lô khối lượng, phải xem xét yêu cầu cụ thể cho từng loại vật liệu thích hợp. 1.14. Sau khi bàn giao cầu và cống cho cơ quan khai thác quản lý, nhà thầu xây dựng phải có trách nhiệm quan sát tình trạng kỹ thuật của công trình và kiểm tra vị trí các bộ phận kết cấu theo mặt bằng và mặt cắt dọc trong thời gian bảo hành, đặc biệt là sau mùa nước lũ. Nhà thầu phải quan sát kỹ các cống và kiểm tra vị trí từng đốt cống sau 2 - 3 tháng lắp đặt xong dưới đất. Kết quả của các cuộc kiểm tra phải được ghi rõ vào văn bản để lưu trữ theo dõi. 1.15. Việc chất tải lên các bộ phận cầu đã được hoàn chỉnh theo đồ án, chỉ cho phép sau khi đã kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu công đoạn đó. Trình tự chỉ dẫn về chất tải phải được chủ công trình chấp thuận. 1.16. Khi bố trí công trường xây dựng, điều động kết cấu công trình phụ tạm và máy thiết bị thi công, phải đảm bảo an toàn với mực nước lũ xuất hiện trong suốt thời gian thi công; có thể chọn mực nước cao tương ứng với lưu lượng tính toán dòng chảy có tần suất 10%. Nếu có cơ sở về điều kiện kỹ thuật - kinh tế thích hợp, cho phép lấy mực nước thi công tương ứng với lưu lượng tính toán có tần suất 50%. 2. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ 2.1. Để thực hiện dự án xây dựng cầu (cống), cần phải lập mạng lưới đo đạc sau: a) Mạng lưới tam giác đạc, đa giác đạc hoặc đường sườn - tam giác (đối với cầu dài trên 300m, cầu treo dây xiên, cầu trên đường cong hoặc cầu có trụ cao hơn 15m). b) Chòi dẫn mốc (trường hợp địa hình phức tạp, các điểm đo của mạng lưới không nhìn rõ nhau được thì trên tim của điểm đo cần phải lập chòi dẫn mốc có độ cao cần thiết). c) Các điểm đo dọc theo tim cầu (đối với cống là điểm giao của tim cống và tim đường) d) Các điểm đo dọc theo trục tim phụ song song với trục tim chính của cầu, trong trường hợp xây dựng cầu vượt qua bãi sông có độ dài hơn 100m, khi xây dựng cầu trong các điều kiện phức tạp (đan xen với các kiến trúc sẵn có hoặc bảo tồn thiên nhiên) và trong trường hợp các điểm đo có thể bị hư hỏng trong quá trình thi công cầu. e) Các điểm đo tim đường vào cầu, trong trường hợp phần đường vào cầu cũng nằm trong khối lượng thi công của dự án cầu. f ) Các điểm đo tim trụ trên bãi sông của cầu có chiều dài hơn 100m, cầu treo dây xiên, cầu trên đường cong hoặc cầu có trụ cao hơn 15m. 265
- 2.2. Việc lập mạng lưới đo đạc phải được xét thích hợp sao cho từ các điểm đo có thể xác định được tim trụ và kiểm tra vị trí kết cấu trong quá trình thi công. Nếu tim cầu cắt qua một khu đất cao, nhất thiết phải lập thêm ít nhất một điểm đo phụ trong mạng lưới đo đạc định vị tim cầu và một chòi dẫn mốc. Nếu tim cầu nằm trên đường cong, cần bám sát theo hướng của dây cung để xác định điểm đầu và điểm cuối cầu. Trong trường hợp bố trí đoạn cầu vượt sông nằm trên đường thẳng, còn đoạn cầu dẫn nằm trên đường cong, khi đó đoạn cong chuyển tiếp của cầu bám sát theo đường tang. 3.3. Đối với các cầu có chiều dài trên 300m, các cầu treo dây xiên, cầu trên đường cong cũng như cầu có trụ cao hơn 15m, cần phải lập bản vẽ thiết kế mạng lưới đo đạc (MLĐ) để định vị kết cấu và kiểm tra thi công cầu; bản vẽ được lập trong hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng cầu. Đối với các cầu còn lại và cống, công tác đo đạc bao gồm việc lập sơ đồ vị trí điểm đo để định vị kết cấu và xác định cự ly, cũng như những yêu cầu về độ chính xác tương ứng với máy - thiết bị kiểm tra trong quá trình xây lắp, phải được xem xét trong đồ án bản vẽ thi công (BVTC). 2.4. Trong bản vẽ thiết kế MLĐ, cần nêu thêm những yêu cầu để phục vụ thiết kế tổ chức xây dựng (TCXD) và thiết kế BVTC như sau: Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: sơ đồ bố trí các điểm đo và biểu đồ tiến hành công tác đo đạc . Giai đoạn thực hiện xây dựng: các dữ kiện về độ chính xác và phương pháp thiết lập mạng lưới đo đạc cầu, sơ đồ bố trí và xác định điểm đo trong mạng lưới; dạng cọc tiêu, cọc mốc; các dữ kiện về độ chính xác, phương pháp, máy - thiết bị đo và trình tự triển khai chi tiết công việc đo đạc, sơ đồ đo kiểm tra và thực hiện phép đo; biểu đồ tiến hành công tác đo đạc. Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng: để theo dõi quan sát sự chuyển vị và biến dạng của công trình, phải có các dữ liệu về độ chính xác, phương pháp, máy - thiết bị đo và trình tự theo dõi chuyển vị - biến dạng tại hiện trường; sơ đồ mạng lưới đo đạc, các dữ kiện về độ chính xác của các phép đo kết cấu, dạng cọc tiêu cọc mốc; biểu đồ tiến hành công việc đo đạc. Trong bản vẽ thiết kế MLĐ, cũng cần chỉ rõ máy đo và các phép đo chuẩn. 2.5. Toàn bộ bản vẽ thiết kế MLĐ do tổ chức tư vấn thiết kế lập phải được chuyển giao bằng văn bản cho bên nhà thầu tiếp nhận công tác đo đạc và định vị kết cấu công trình. Biên bản nghiệm thu MLĐ phải có sơ hoạ mặt bằng vị trí cọc tiêu cọc mốc khu vực làm cầu, dạng và độ sâu chôn cọc, toạ độ cọc, ký hiệu và cao độ mốc trong hệ thống toạ độ và cao trình nhà nước. 266
- Đối với các cầu có chiều dài trên 300m, các cầu treo dây xiên, cầu trên đường cong, cũng như cầu có trụ cao hơn 15m, trong biên bản nghiệm thu MLĐ có bản vẽ mặt bằng khu vực công trình, trong đó có vị trí và cao trình cọc tiêu cọc mốc, kèm theo những chỉ dẫn cần thiết để thực hiện công tác đo đạc. 2.6. Công tác đo đạc định vị trong quá trình tổ chức xây dựng cầu và cống, việc phân định tim đường nhánh tạm thời, việc lập thêm (nếu cần) mạng đường sườn cho cầu ngắn hơn 300m hoặc cầu vượt qua dòng chảy có bề rộng nhỏ hơn 100m, cũng như mọi công việc kiểm tra đo đạc khi tiến hành xây lắp, đều phải do nhà thầu thực hiện. Những dữ kiện về toạ độ cọc tiêu cọc mốc trong MLĐ phải do chủ công trình cung cấp. 2.7. Khi tiến hành tổ chức xây dựng cầu, cần kiểm tra công tác đo đạc theo các công đoạn sau: a) Trước khi làm cầu, tuân thủ các quy định của Điều 2.5. b) Sau khi làm xong phần móng mố trụ (trước khi bắt đầu xây thân mố trụ). c) Sau khi xây mố trụ cầu (sau khi làm xong phần móng mố trụ) d) Thực hiện các bản vẽ thiết kế MLĐ trong quá trình xây thân mố trụ e) Sau khi xây xong mố trụ và định tim dầm trên mặt kệ gối f ) Sau khi lắp đặt kết cấu nhịp vào vị trí gối . 2.8. Những yêu cầu kỹ thuật, khối lượng và phương pháp công tác đo đạc được chỉ dẫn trong Bảng 1. Bảng 1 Đối tượng Phương pháp hoặc Yêu cầu kỹ thuật kiểm tra cách thức kiểm tra 1. Số lượng cọc tiêu - cọc mốc trong mạng lưới đo Từng cọc Dùng trắc đạc (tiến hành đo đạc đối với cầu dài trên 300m, cầu treo dây xiên, khi nghiệm thu MLĐ) cầu trên đường cong, cầu có trụ cao hơn 15m, cũng như cầu vượt qua dòng chảy có bề rộng mặt thoáng trên 100m, thực hiện theo bản vẽ thiết kế MLĐ. 2. Số lượng cọc mốc và cọc tiêu trên mặt bằng Từng cọc mốc Dùng trắc đạc (tiến hành đo mạng lưới đo đạc dọc theo tim cầu được quy và cọc tiêu khi nghiệm thu MLĐ) định: + Đối với cống và cầu có chiều dài nhỏ hơn 50m đến 300m, 1 mốc cao đạc và không ít hơn 2 cọc tiêu ở mỗi bên bờ. + Đối với cầu dài trên 300m, cầu treo dây xiên, nt nt cầu trên đường cong và cầu có trụ cao hơn 267
- 15m: 2 cọc mốc và không ít hơn 2 cọc tiêu ở mỗi bên bờ. 3. Sai số quân phương (mm) quy định: Toàn bộ cọc Dùng trắc đạc (tiến hành đo tiêu trên mặt + toạ độ các cọc theo mặt bằng mạng đo cơ sở, theo mặt bằng phẳng). bằng đo là 6 + cọc mốc cao đạc ở trên bờ và trên mặt mố trụ: Toàn bộ cọc Dùng trắc đạc (đo cao trình mốc lâu dài là 3, mốc tạm thời là 5. mốc theo hình học hoặc lượng giác, dùng máy toàn đạc điện tử). Ghi chú: 1. Trên các cầu dài hơn 100m, cầu treo dây xiên, cầu trên đường cong và cầu có trụ cao hơn 15m, các cọc tiêu cọc mốc của đường sườn cơ bản đều bằng BTCT, trên mặt cọc có gắn điểm tim để đảm bảo mạng lưới đo chuẩn xác. Trên các cầu khác còn lại, các cống và đường vào cầu cho phép sử dụng cọc gỗ có đầu đinh thép để làm đường sườn cơ bản. 2. Khi đường vào cầu nằm trên đường cong, cần phải xác định: điểm đầu và điểm cuối của đường cong, điểm phân giác và đỉnh đường cong. 3. Mốc cao đạc được bố trí cách đường tim công trình không quá 80m, nhưng phải nằm ngoài phạm vi nền đắp, thùng đấu, rãnh thoát nước,v.v... 4. Để quan sát chuyển vị và biến dạng của các mố trụ cầu (đối với công trình có ghi trong bản vẽ thiết kế MLĐ), cần phải đánh dấu cố định điểm đo trên mặt bản đệm thép gối cầu thượng hạ lưu hoặc gắn cục sứ có đầu hình chỏm cầu (tráng men) lên đỉnh mố trụ ở vị trí thuận tiện đặt thước đo ngắm. 2.9. Khi xác định khoảng cách giữa các mốc định vị tim cầu và các trụ bằng phương pháp trắc đạc thì mạng lưới đa giác cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 268
- 1. Tuỳ theo điều kiện địa hình chọn dạng của mạng lưới cần có (Hình 1) như sau: - Đối với các cầu lớn dùng mạng lưới đa giác đạc, khi có bãi nổi giữa sông thì dùng mạng lưới trung tâm. - Đối với cầu vừa, dùng mạng lưới của 2 hoặc 4 tam giác. 2. Góc của hình tam giác không được nhỏ hơn 250 và không lớn hơn 1300 còn trong đa giác đạc thì không nhỏ 0 hơn 20 . 3. Mạng lưới chung phải bao gồm ít nhất là hai điểm cơ bản định vị tim cầu, mỗi bên bờ có một điểm, ngoài ra còn phải bao gồm tất cả các điểm mà từ đó có thể định điểm tâm các trụ bằng cách giao tuyến thẳng và có thể tiến hành kiểm tra trong quá trình thi công. Trong trường hợp này giao nhau giữa hướng ngắm và tim cầu càng gần 900 càng tốt, Hình 1. Các dạng của mạng lưới còn chiều dài tuyến ngắm (từ máy đo tới trụ) không được lớn hơn: 1000m khi định điểm bằng máy kinh vĩ có độ chính xác về số đọc là 1 giây. 300m khi định điểm bằng máy kinh vĩ có độ chính xác về số đọc là 10 giây. 100m khi định điểm bằng máy kinh vĩ có độ chính xác về số đọc là 30 giây. Hình 2. Chòi dẫn mốc và các Số lượng giao điểm bên sườn không được chi tiết của chòi ít hơn hai điểm 4. Các điểm của màng lưới tam giác cần phải được đóng bằng cọc cố định. Trong hoàn cảnh địa hình phức tạp, nếu ở dưới đất không nhìn rõ nhau được thì trên tâm của điểm đo cần phải dựng chòi dẫn mốc có độ cao cần thiết (Hình2). Trước mỗi lần ngắm máy phải dẫn tim của mốc lên đế của máy ngắm. Nếu không thể dẫn tim của mốc lên đế của máy ngắm thì cần xác định các yếu tố quay về tâm và điều chỉnh cho thích hợp. 269
- 5. Trong trường hợp chiều dài cầu dưới 200m thì trong mạng lưới tam giác cho phép đo bằng 1 cơ tuyến, còn nếu chiều dài lớn hơn thì ít nhất phải đo bằng 2 cơ tuyến. Trong trường hợp sau, các cơ tuyến được cắm ở một bên bờ thượng lưu và hạ lưu cầu hoặc ở hai bên bờ mỗi bên một cơ tuyến. Cơ tuyến phải được cắm trên chỗ đất phẳng có độ dốc nhỏ hơn 1%. Trong trường hợp đặc biệt cho phép cắm một mạng lưới cơ tuyến độc lập. 2.10. Chiều dài của cơ tuyến phải đo với độ chính xác quy định ở Bảng 2 và chính xác gấp 2 lần so với khi đo khoảng cách giữa các mốc định vị tim cầu. Trong Bảng 2 cũng đề ra độ chính xác cần thiết khi đo góc và độ khép cho phép đối với mỗi tam giác của mạng lưới trắc đạc. Ngoài ra trong đó cũng đề ra các dụng cụ cần dùng để đo. Yêu cầu về độ chính xác khi đo cơ tuyến góc và các dụng cụ cần thiết Bảng 2 Độ chính Độ khớp Độ chính xác cần cho phép Chiều dài Các dụng cụ cần dùng để đo xác cần thiết khi trong các c ủ a cầ u và số lần khi đo góc thiết khi đo góc mạng (m) đo (giây) (giây) ± 20 ± 35 - Nhỏ hơn 1/10.000 - Thước thép hoặc thước cuộn. máy toàn đạc 30′′ với 2 lần quay vòng. 100 - Từ 100 - Thước đo hoặc thước cuộn có khắc ly máy ±7 ± 10 1/30.000 toàn đạc 10′′ với 3 lần quay vòng . đến 300 ±3 ±5 1/50.000 - Từ 300 - Thước đo thép hoặc máy đo quang điện, máy toàn đạc 1′′ với 3 lần quay vòng. đến 1000 ± 1,5 ±2 1/80.000 - Máy đo quang điện, máy toàn đạc 1′′ với 5 - Lớn hơn 1000 lần quay vòng. 2.11. Việc định các tim trụ cầu trên một đường thẳng cần tiến hành bằng phương pháp giao điểm với góc vuông ít nhất là từ 2 điểm của hệ thống đa giác đạc và đặt các tim trụ trên đường tim cầu với độ lệch cho phép lớn nhất là 15mm. Việc định vị các bộ phận của trụ sau này cần tiến hành từ các tim của trụ bằng cách giản đơn, ưu tiên là bằng phương pháp tọa độ vuông góc. Trong quá trình xây dựng cần phải thường xuyên kiểm tra vị trí của tim trụ. 2.12. Trong quá trình xây dựng móng và thân trụ cầu cần phải đặt trước những mốc cao đạc phụ ngay tại đỉnh trụ, ở mức thấp và mức cao để nhanh chóng xác định được các cao điểm cần thiết cho việc xây dựng trụ hoặc lắp ráp dầm cầu . Đặt các mốc cao đạc phụ phải đi cao đạc 2 lần từ những mốc chuẩn với sai số cao đạc nhiều nhất là ± 15mm. 2.13. Tại cầu dài trên 200m phải đặt: 270
- a) Trên thành của mỗi mố: mốc cao đạc theo mẫu đã quy định.Giữa các mốc đó với nhau và với các mốc chuẩn phải đi cao đạc ít nhất là 3 lần, với sai số bình quân ± 10mm. b) Trên các mũ trụ: mốc cao đạc ở các nơi thuận tiện cho việc đặt thước ngắm. Trên các trụ sửa chữa lại mà trước đây đã quan sát thấy có biến dạng hoặc tại các trụ làm mới trong điều kiện địa chất phức tạp, phải để trong các hòm kín, mỗi trụ 2 ống thuỷ bình đặt vuông góc với nhau. Mỗi ống thuỷ bình này có khắc độ kiểm tra nhỏ hơn 20 giây. Trước khi bàn giao cho sử dụng, nhà thầu thi công phải tiến hành cho xong việc khảo sát độ lún và biến dạng bằng mốc cao đạc và bằng ống thuỷ bình. 2.14. Khi sửa chữa các cầu sẵn có và khôi phục các cầu bị hư hỏng phải xác định trạng thái và vị trí đường tim dọc, ngang của các trụ bị phá hoại và kiểm tra khoảng cách giữa các tim trụ, đối chiếu với các số liệu thiết kế . 2.15. Tất cả các số liệu đo đạc được đều phải ghi vào các sổ công tác hiện trường theo mẫu quy định riêng, còn mọi tính toán đều ghi vào những biểu mẫu hoặc viết thành văn bản rõ ràng . Tất cả các sổ công tác hiện trường, các hồ sơ và các số liệu văn phòng, trong quá trình hoàn thành, phải được kiểm kê lại, đóng gói và đưa về phòng kỹ thuật thi công để bảo quản. 3. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 3.1. Các kết cấu công trình và thiết bị phụ trợ (CTTBPT) thi công cầu phải thực hiện đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ngành “Quy trình thiết kế các công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu và những quy định trong phạm vi này. 3.2. Khi thời gian sử dụng các kết cấu bằng gỗ không quá 5 năm, cho phép không cần đến các biện pháp phòng chống mục mọt. 3.3. Không được chất tải trọng khác lên CTTBPT mà trong thiết kế BVTC không quy định. 3.4. Nếu bố trí CTTBPT trên sông có vi phạm hành lang thông thuyền, cần phải lắp đặt các biển báo tín hiệu và các kết cấu bảo vệ đặc biệt, tránh được sự va chạm của tàu thuyền. 3.5. Khi làm trụ đỡ tạo nền để lắp đặt CTTBPT, cần phải có biện pháp sao cho phần nền đó ở phía trên mặt nước. Công việc đào đất gần xung quanh trụ đỡ này cần phải tuân theo chỉ dẫn của thiết kế TCXD. 3.6. Việc lắp đặt các trụ đỡ và dầm đỡ tạm, nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế, cần có độ dự phòng lún do phát sinh biến dạng dư trong các trường hợp sau: - Ép cục bộ ở mỗi mặt tiếp giáp giữa gỗ và gỗ, là 2mm; - Ép cục bộ ở mỗi mặt tiếp giáp giữa gỗ và thép là 1mm; 271
- - Lớp đất nền đầm chặt,dự phòng lún là 10mm; - Lớp đất có cát hoặc đất cát, dự phòng lún là 5mm. 3.7. Việc tạo bãi lắp đặt kết cấu nhịp trên nền đường vào cầu phải tiến hành đắp đất dần từng lớp đầm chặt theo yêu cầu của đồ án thiết kế. Mặt bằng đắp đất phải đảm bảo tiêu thoát nước nhanh. Trước mỗi đợt đúc đầm hoặc đẩy đầm và sau mỗi trận mưa rào cần phải đo lại cao trình mặt bãi và khắc phục các biến dạng phát sinh. 3.8. Mặt trên của đường trượt lăn phải sát khít với mặt dưới của mạ biên dầm khi lao đẩy sao cho không có những chi tiết bộ phận nào lồi cộm lên. 3.9. Khi lao kéo kết cấu nhịp trên đường trượt lăn, không cho phép dùng những con lăn có đường kính khác nhau và có các khuyết tật như méo ôvan, cờn xước, sứt mẻ hoặc mòn đầu. Mặt của đường lăn không được gồ ghề, mối hàn hoặc các chi tiết khác lồi lên phải được tảy bằng. 3.10. Tốc độ lao kéo dầm trên con lăn không được vượt quá 30m/h, còn trên tấm trượt, không quá 15m/h. Tốc độ hành trình của pit-tông kích đẩy dầm theo hướng ngang không được vượt quá 5mm/s. Trước khi tiến hành lao kéo dầm, tất cả các vật liệu thiết bị dùng để chằng kéo đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng và ghi vào biên bản nghiệm thu. 3.11. Khi thi công có sử dụng hệ nổi, phải khảo sát và thăm dò trước phạm vi hoạt động của hệ nổi dưới nước để đảm bảo độ sâu nước dưới đáy hệ nổi lớn hơn 0,2m. 3.12. Hệ nổi dùng trong thi công là các phao thép nối ghép hoặc sà lan thép. Trước khi lắp đặt hệ nổi mỗi phao thép hoặc sà lan phải có đăng kiểm và được ghi vào biên bản nghiệm thu. 3.13. Khi di chuyển hệ nổi bằng hệ tời kéo hãm phải bố trí sẵn các điểm neo dự phòng và chuẩn bị sẵn các thiết bị thay thế chằng buộc cáp lên thân hệ nổi được dễ dàng. 3.14. Ở các góc cạnh của hệ nổi phải gắn thước đo vạch sơn đỏ rõ ràng để đo độ mướn nước trong sông. Khi chất tải trên hệ nổi phải thường xuyên kiểm tra độ lún lệch của hệ để đối chiếu với trị số thiết kế. 3.15. Trước khi và trong suốt quá trình sử dụng hệ nổi làm việc trên mặt sông, phải có đầy đủ thông tin về dự báo thời tiết thuỷ văn trong thời gian tiến hành công việc. 3.16. Đài chỉ huy trên hệ nổi phải được trang bị bộ đàm điện tử để liên lạc với bộ phận điều khiển hệ tời kéo hãm, trụ đỡ nổi và với bộ phận điều hành trên bờ. 272
- 3.17. Khi vận hành máy cẩu đặt trên hệ nổi phải đảm bảo tính ổn định vững, cho phép máy cẩu hoạt động thi công khi có gió với vận tốc không quá 10m/s và khi có sóng đến cấp 2 (với chiều cao sóng nhỏ hơn 25cm). 3.18. Đối với máy cẩu kiểu cổng tự hành và máy cẩu kiểu chân dê không có đường ray dẫn, phải đảm bảo trị số chênh lệch của chân cẩu khi di chuyển không được vượt quá 1/500 chiều dài cần với của cẩu. 3.19. Cát sử dụng trong CTTBPT thi công cầu, nếu không có yêu cầu đặc biệt khác phải đảm bảo sạch, khô, đường kính hạt qua mắt sàng từ 1 đến 1,2mm. Cát phải được bảo quản tốt, không bị đọng nước hoặc ngấm nước. 3.20. Kích dùng trong thi công cần phải đảm bảo làm việc theo hướng đúng tâm, việc điều chỉnh chế độ làm việc của từng kích hoặc nhóm kích phải căn cứ vào đồng hồ đo áp lực; dùng kích đẩy phải có thiết bị hãm (dự phòng); khi đế kích tựa trên mặt thép thì phải lót tấm đệm bằng gỗ, khi tựa trên mặt gỗ thì lót đệm thép để phân bố lực. Khi kết cấu nhịp tỳ lên mặt kích phải đặt bản thép đệm giữa để phân bố lực. trong mọi trường hợp khác, phải có lớp đệm giữa bằng gỗ dán đặt trên mặt kích. Khi kích chịu lực, phải đảm bảo trọng tâm của lực đè lên kích trùng hợp với đường tim hành trình của pit-tông. 3.21. Phải lập đề cương và tiến hành thử tải các CTTBPT trước khi đưa vào sử dụng để thi công cầu. 3.22. Trước khi đưa các CTTBPT vào thi công cầu, cần phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và lập thành biên bản. Danh mục các CTTBPT cần nghiệm thu, theo chỉ dẫn của đồ án BVTC. 3.23. Trạng thái của các CTTBPT phải được kiểm tra theo dõi trong quá trình thi công cầu. Việc quan sát và kiểm tra CTTBPT phải được thực hiện trước khi chịu tải và sau khi vận hành trên sông nước. 3.24. Các yêu cầu kỹ thuật, hạng mục và phương pháp kiểm tra các CTTBPT trong quá trình triển khai thi công cầu, được quy định theo Bảng 3. Bảng 3 Đối tượng Yêu cầu kỹ thuật Cách thức kiểm tra kiểm tra 1. Độ sai lệch về vị trí so với đồ án: - Đối với kết cấu thép, theo mặt bằng, không quá 30mm. Từng kết cấu Đo bằng thước - Đối với mọi loại hình kết cấu, xiên theo hướng thẳng nt nt 273
- đứng không quá 0,0025. - Đối với móng cọc, quy định theo Bảng 5. nt nt 2. Độ sai lệch về cao trình của kết cấu gỗ và kết cấu thép, nt nt không quá 50mm. 3. Độ sai lệch về đường bao hình học của dầm đỡ và giá nt Đo bằng máy thuỷ đỡ, không quá +20mm và -10mm bình. 4. Độ song song của đường lăn trượt dưới không sai Từng kết cấu Đo bằng thước chênh quá 25mm. 5. Độ chênh cao nt Đo bằng máy (cách 2m một điểm đo) Theo mặt phẳng của đường lăn riêng rẽ, không quá 1mm. Theo hai điểm tựa lăn không quá 2mm nt Đo bằng máy (cách 1m một điểm đo). 6. Độ chênh đường kính các con lăn thép trên một trụ đỡ Từng con lăn Đo bằng thước kẹp tựa, không quá 0,3mm. 7. Độ lọt khí của phao đóng kín khi thử, giảm đi không Từng phao Đo bằng đồng hồ áp quá lực thử theo quy định 0,1At đăng kiểm 4. CÔNG TÁC CỐT THÉP VÀ BÊ TÔNG 4.1. Khi tiến hành công tác cốt thép và bêtông phải tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn nhà nước “Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu” và các quy định của Quy phạm này. CÔNG TÁC CỐT THÉP 4.2. Trong trường hợp cốt thép sợi cường độ cao có làm gia nhiệt, việc thử nghiệm kiểm tra tính năng của sợi thép chỉ tiến hành sau khi đã gia nhiệt xong. 4.3. Không cho phép dùng hồ quang điện để cắt sợi thép cường độ cao, dây cáp thép và thanh thép chịu lực; không cho phép dùng hơi hàn để cắt cáp thép có bọc; cấm việc hàn sát gần vào cốt thép chịu lực mà không có biện pháp bảo vệ cốt thép này khỏi sự tác động của tăng nhiệt và tia lửa; không cho phép dùng cốt thép chịu lực làm dây dẫn mạch của máy hàn điện hoặc làm dây tiếp đất cho một máy điện. 4.4. Trong trường hợp đồ án BVTC quy định nối buộc cốt thép sườn và lưới thép bằng tay, thì không được phép dùng cách hàn đính. 4.5. Sợi thép cường độ cao, dây thép bện, cáp thép và các loại cốt thép khác dùng trong kết cấu bêtông phải được chọn theo đúng chủng loại yêu cầu của đồ án thiết kế, phải được lưu giữ trong nhà kho khô ráo và thoáng gió; phải có biện pháp chống gỉ cho các loại cốt thép trong môi trường không khí ẩm. 274
- Không cho phép di chuyển các bó hoặc cuộn thép một cách tuỳ tiện, gây nên tình trạng uốn gẫy, hư hỏng hoặc làm bẩn cốt thép. Khi vận chuyển cốt thép nguyên kiện và cốt thép đã chế tạo sẵn thành sườn, phải chọn phương tiện thích hợp để vật liệu không bị ướt, bẩn hoặc dính, các loại hoá chất có muối và a xít. 4.6. Tất cả vòng neo phải được lau chùi sạch không còn dầu mỡ và không được làm hỏng các rãnh ren, trước khi lồng đặt vòng neo vào các bó cốt thép; tất cả các lõi neo cũng phải được lau sạch và khô bề mặt lõi trước khi đóng vào vòng neo. 4.7. Trước khi lắp đặt cốt thép chịu lực đã liên kết sẵn đưa vào ván khuôn, phải tiến hành nghiệm thu và lập biên bản. Trong quá trình lắp đặt cốt thép, không cho phép hàn đính (hoặc buộc) cốt thép chịu lực với các loại cốt thép phân bố, các cốt đai và với bản thép đệm gối cũng như với ván khuôn hoặc các chi tiết khác. Phải dùng trực tiếp khí nén thổi sạch nước và chất bẩn bám vào khe rãnh ván khuôn, trước khi đặt lồng cốt thép chịu lực vào bên trong ván khuôn đó. Đối với cốt thép được căng trước trên bệ, cần lưu ý chống gỉ cho cốt thép này trong thời gian chưa đổ bêtông. Đối với cốt thép được kéo sau trong ống ghen, cần chú ý phòng ngừa cốt thép này có thể bị xướt sát. 4.8. Mọi công tác lắp đặt trong kết cấu lắp ghép hay toàn khối (không kể những điều bổ sung trong BVTC) đều phải được tiến hành một cách tỷ mỉ trước khi đổ bê-tông; các kết quả kiểm tra và nghiệm thu phải được ghi vào biên bản đối với các hạng mục công tác ẩn dấu. 4.9. Trình tự căng kéo cốt thép trong kết cấu phải tuân theo chỉ dẫn của đồ án thiết kế. Kết quả căng kéo từng sợi hoặc bó sợi cùng một lúc phải được ghi vào nhật ký công trình. 4.10. Khi căng kéo cốt thép trong kết cấu bêtông, phải đảm bảo các yêu cầu sau: a) Cường độ bêtông trong kết cấu và ở vị trí mối nối ướt không được thấp hơn trị số quy định của thiết kế tương ứng với mỗi công đoạn, cường độ bê-tông được xác định bằng phương pháp không phá huỷ mẫu hoặc bằng thí nghiệm nén mẫu; trước khi căng kéo cốt thép, phải kiểm tra kích thước của kết cấu theo thiết kế và phải đảm bảo không có vảy gỉ, kẽ hở và những khuyết tật khác làm ảnh hưởng đến chất lượng của bêtông; b) Kết cấu nén ép phải tựa đúng vị trí theo chỉ dẫn của thiết kế, còn điểm tựa gối dầm phải đảm bảo chuyển vị tự do; c) Đầu neo và kích phải được đặt đúng tâm trùng với sợi thép kéo căng và giữ nguyên vị trí trong suốt quá trình căng kéo; d) Cốt thép căng kéo xong phải được phủ lớp bảo vệ, hoặc được đổ bêtông chùm lên, hoặc được bao phủ bằng vật liệu ngăn cách theo chỉ dẫn của thiết kế để bảo vệ cốt thép khỏi bị gỉ trong suốt quá trình căng kéo. 4.11. Khi căng trước cốt thép trên bệ, cần phải: a) Trước hết chọn lựa cốt thép cùng chịu lực đồng đều: kéo căng cả nhóm cốt thép hoặc các nhóm thép đến giá trị 20% của lực căng để kiểm tra, và giữ ở trạng thái này; 275
- b) Theo dõi trạng thái chịu lực và giữ nguyện vị trí thiết kế của cốt thép, của dây néo hoặc của các thiết bị giữ điểm uốn của cốt thép. c) Đảm bảo việc điều chỉnh lại những sợi cốt thép có lực căng thấp hơn lực căng tác động ban đầu, néo chặt lại hoặc căng kéo lại cục bộ cốt thép đó. d) Không được gây ra mất mát ứng suất trong cốt thép tạo dự ứng lực vượt quá trị số quy định của thiết kế (mất mát do chênh lệch nhiệt độ của cốt thép căng kéo và bêtông khi ninh kết); đối với kết cấu theo thiết kế điển hình, quy định không quá 60MPa (600kG/cm2). 4.12. Kết cấu bê tông, khi có nội lực căng trước do cốt thép truyền vào, phải đảm bảo có cường độ bền không nhỏ hơn trị số quy định của thiết kế. Trong trường hợp này, cần tuân theo những yêu cầu sau: a) Kết cấu phải được tựa vào vị trí theo dự định của thiết kế sao cho có chuyển vị tự do; không được chất tải lên kết cấu ngoài dự định của thiết kế, kể cả trị số phản lực do tải trọng bệ tác động; b) Việc nén ép lên kết cấu phải được thực hiện một cách nhịp nhàng; trình tự nhả từng tao sợi thép cường độ cao (CĐC) phải tuân theo chỉ dẫn của thiết kế; c) Trước khi cắt cốt thép bằng hơi hàn, phải làm sạch mặt ngoài thép cho đến mặt bệ tỳ không có vết bê tông hoặc chất bẩn khác bám vào ; vùng cắt cốt thép bị nung nóng (sau khi cắt) cũng phải được làm sạch. Không cho phép cắt cốt thép bằng điện hàn; nên cắt cốt thép bằng cưa. 4.13. Mặt ngoài côn neo và đầu các bó thép chịu lực cần bọc bê-tông có chiều dày không nhỏ hơn chiều dày tầng bảo hộ của kết cấu chủ thể. 4.14. Việc căng kéo thanh thép CĐC bằng phương pháp nhiệt điện phải được tiến hành theo yêu cầu cuả thiết kế, phụ thuộc biểu đồ công nghệ đã vạch ra trong BVTC. 4.15. Việc kiểm tra chất lượng mối nối cốt thép không chịu lực phải được thực hiện phụ thuộc chủng loại thép đó và đã được chỉ dẫn trong đồ án kết cấu công trình. Phương pháp kiểm tra (phá huỷ hay không phá huỷ mẫu) đã được quy định trong thiết kế. Theo phương pháp không phá huỷ mẫu, phải kiểm tra 100% các mối nối hàn cho chủng loại thép đầu tiên, 50% cho chủng loại thứ hai và 15% cho chủng loại thứ ba. Theo phương pháp phá huỷ mẫu, việc kiểm tra theo thiết kế quy định với số mẫu thử phụ thuộc chủng loại mối nối cần kiểm tra. 4.16. Nghiệm thu công tác cốt thép, giám sát chất lượng, khối lượng và phương pháp kiểm tra cốt thép, thực hiện theo quy định trong Bảng 4. Bảng 4 Phương pháp hoặc Yêu cầu kỹ thuật Đối tượng kiểm tra cách thức kiểm tra (1) (2) (3) 1. Thời gian bảo quản sợi thép CĐC, cốt thép và 100% cốt thép CĐC Dùng máy đo độ ẩm cáp thép ở nơi che phủ kín hoặc trong nhà kho- 276
- không quá 1 năm. Độ ẩm không khí- không được quá 75%. 2. Độ sai lệch cho phép so với thiết kế, tính theo Từng sườn Dùng thước đo mm: Kích thước bao ngoài của sườn cốt thép liên kết và lưới cốt thép: - Đối với cột , dầm, bản và vòm, ± 10. - Đối với móng, ± 20. nt nt Khoảng cách giữa các thanh cốt thép riêng rẽ hoặc các hàng cốt thép với nhau theo chiều cao: - Đối với kết cấu có chiều dày trên 1m và kết nt nt cấu móng, ± 20; - Đối với dầm, vòm, bản, có chiều dày (theo Từng sườn Từng thước đo mm): Trên 300là ± 10. nt nt Từ 100 đến 300, ± 5 nt nt Đến 100, ± 3 nt nt Khoảng cách giữa các cốt đai của dầm và cột, nt nt giữa các liên kết của sườn cốt thép, là ± 10. Khoảng cách giữa các cốt thép phân bố trong nt nt mỗi hàng, ± 25. Vị trí các cốt đai so với trục kết cấu (hướng nt nt đứng, hướng ngang hoặc xiên), là ± 15. Bảng 4 (tiếp theo) (1) (2) (3) Từng thanh cốt thép 3. Sai số cho phép khi chế tạo, lắp đặt và căng kéo Đo kiểm tra theo cốt thép so với trị số thiết kế: mẫu Chuyển vị dọc tương hỗ ở đầu mút thanh cốt thép, là 0,5mm cho mỗi 10m dài của bó thanh. Cường độ kéo đứt đầu neo các sợi thép CĐC- Làm 6 mẫu kiểm tra Làm thí nghiệm kéo không thấp hơn trị số nội lực kéo của sợi. đứt để đo kiểm trước khi thi công. Lặp lại việc kiểm tra này khi đã dùng đến 10.000 neo, trong trường hợp thay đổi 277
- khuôn đúc và sửa chữa thiết bị cặp giữ neo Kích thước đầu neo, ± 0,2mm nt Đo bằng thước cặp com pa 4. Sai số (theo mm) khi kiểm tra chiều dài của hai Từng thanh cốt thép đầu thanh chịu kéo: Đo bằng thước trên bệ căng hoặc trên - Theo nhóm thanh, là ± 10. giá đỡ - Theo thứ tự, là ± 30. nt 5. Sai số (theo mm) về khoảng cách giữa các thép Đo bằng thước trên hoặc thanh thép với các chi tiết khác của cốt bệ căng hoặc trên giá đỡ thép chịu lực: Khi cự li tĩnh theo thiết kế nhỏ hơn 60mm, là ± 5. nt Từng bộ phận kết c ấu Khi cự li tĩnh theo thiết kế lớn hơn 60mm, là ± 10. nt nt Từng cốt thép nt 6. Sai số (theo mm) về vị trí thiết kế của neo trong bê-tông khi căng kéo cốt thép và cáp thép trên bệ : - Ở mặt đầu gần đầu dầm, là 40. - Ở mặt giữa, gần đầu dầm là 60. nt Đo bằng thước - Ở các mặt khác, đối với các neo còn lại, 200 nt nt (khi khoảng cách tĩnh nhỏ nhất giữa các neo là 100mm). Từng kết cấu neo Đo bằng thước 7. Sai số cho phép khi kiểm tra chiều dài L của thanh cốt thép (khoảng cách giữa mặt trượt trong của neo và đầu neo) là ± 0,001, trong phạm vi + 50; -40mm. 8. Độ kênh của mặt tựa (bệ căng trong phạm vi đặt Mỗi tháng kiểm tra Đo trực tiếp đặt trên kích và neo), không quá 1: 100. một lần, khi kéo trên bệ căng hoặc trên giá đỡ bệ và khi kéo sau trên khối bê-tông ở mỗi nút liên kết Bảng 4 (tiếp theo) (1) (2) (3) 9. Độ chính xác của điểm đặt kích khi căng kéo Từng điểm đặt kích Đo kiểm tra góc nhóm cốt thép tương ứng với lực tác dụng đồng nghiêng và mặt gồ đều là ± 10mm. ghề theo mặt phẳng tựa 10. Căng trước cáp thép xoắn hoặc bện đôi, kéo Tất cả cáp thép Đo bằng thước dẹt vượt 10% trị số nội lực kiểm tra, duy trì trong 278
- khoảng 5 phút. 11. Dung sai cho phép (tính theo %) về các trị số căng kéo cốt thép bằng kích (so với nội lực kiểm tra): Riêng rẽ đối với cốt thép cáp thép, thanh hoặc Từng cốt thép Đo lực bằng máy đo sợ i tần số hoặc máy đo thép khi kéo: động tương tự - Theo trình tự là ± 5 20% cốt thép trong Đo kiểm tra bằng nhóm máy áp kế và độ dãn dài - Theo nhóm là ± 10 Từng nhóm nt Từng cốt thép nt Chung tất cả đối với cốt thép, cáp thép, thanh và Đo bằng thước dẹt sợi trong một nhóm, là ± 5. 12. Sai số về trị số dãn dài so với thiết kế (theo %) Từng nhóm nt Riêng rẽ đối với cốt thép, cáp thép, thanh và sợi thép, là ± 15 Trong một nhóm cốt thép, cáp thép, thanh và sợi, Từng thanh cốt thép nt ± 10. 13. Độ chính xác khi đo độ dãn dài đàn hồi chịu kéo nt Đo bằng dụng cụ có (theo mm) của : độ chính xác tương ứng - Cốt thép dọc là 0,1 - Cốt thép ngang (cốt đai) là 0,1 nt nt 14. Trị số (%) cho phép của tổng các mất mát ứng suất kéo gây ra do ma sát ở kích và ở phần ngàm của neo. - Với neo kiểu chôn đầu có ống bọc, là 5 (*) Chỉ khi xác định nội Đo kiểm tra qua máy lực kiểm tra áp kế và độ dãn dài bằng máy đo tần số hoặc máy đo động tương tự - Với neo hình côn, 10(*) nt nt Bảng 4 (tiếp theo) (1) (2) (3) 15. Thời hạn cho phép tính theo ngày đêm(**) để hở cốt thép trong rãnh, không có bảo vệ chống gỉ, nhưng chưa được phun ép vữa bên trong (khi độ ẩm không khí của môi trường bên ngoài nhỏ 279
- hơ n 75%) - Là 30, đối với thép sợi. Tất cả các cốt thép Kiểm tra thời gian theo đăng ký (sổ nhật ký thi công) - Là 15, đối với cáp thép. nt nt - Là 30, đối với thép thanh(tạo dự ứng lực nt nt bằng nhiệt ). (*) - Trị số này có thể được xác định qua thử nghiệm. (**) - Cho phép có thời hạn cao hơn quy định này chỉ trong trường hợp áp dụng giải pháp đặc biệt để bảo vệ cốt thép tạm thời khỏi bị gỉ. Dù có áp dụng giải pháp bảo vệ cốt thép tạm thời, nhưng đối với tất cả cốt thép chịu lực để hở trong rãnh không được quá thời hạn 3 tháng. Tất cả thời hạn cho phép được tính tương ứng độ ẩm môi trường là 75%; nếu độ ẩm thực tế lớn hơn, tất cả thời hạn cho phép đều phải rút ngắn hơn theo quan sát hiện trường. Ghi chú : 1. Các cốt thép dạng sợi, cáp và thanh nếu có sai lệch về trị số lực căng kéo vượt quá giá trị quy định trong bảng này, đều phải căng kéo lại hoặc thay thế. 2. Cho phép để lại trong kết cấu không quá 5% số lượng cốt thép trong tổng số, số cốt thép này hoặc kéo quá đến dưới 20% nội lực làm việc, hoặc kéo chưa đến ứng suất chịu của sợi thép. 3. Để triệt tiêu độ dãn đàn hồi của cốt thép, tiến hành tạo nội lực trước bằng 20% nội lực kiểm tra trong cốt thép. CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG 4.17. Việc sản xuất và vận chuyển bêtông phải tuân theo quy định của “Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối-quy phạm thi công và nghiệm thu “ do Nhà nước ban hành và các quy định của Quy phạm này. Hỗn hợp bêtông được sản xuất trong máy trộn quay cưỡng bức; cho phép sản xuất hỗn hợp bêtông đạt độ nhuyễn lớn hơn hoặc bằng 5cm bằng máy trộn kiểu trọng lực, (đo bằng độ sụt tự do). Vữa xi măng- cát được sản xuất trong máy trộn vữa. Cho phép sản xuất vữa xi măng-cát trong máy trộn quay cưỡng bức làm bêtông. 4.18. Chất phụ gia cho vữa được đưa vào máy trộn đồng thời với việc đưa nước vào. Chất phụ gia đậm đặc phải được hoà sẵn cho loãng ra. Các loại phụ gia phải được hoà trộn sẵn trước khi đổ vào máy trộn các cốt liệu, theo chỉ dẫn của hãng chế tạo. 4.19. Thùng chứa, khi dùng để vận chuyển hỗn hợp bêtông, cần phải được làm sạch và thau rửa sau mỗi lần chứa hỗn hợp; việc làm sạch và thau rửa thùng chứa không được để chậm lâu quá 30 phút. 280
- 4.20. Việc đổ bêtông phải thực hiện theo quy định của BVTC. Hỗn hợp bêtông phải được đổ vào ván khuôn thành từng lớp ngang, không được gián đoạn theo hướng di chuyển từ một phía cho tất cả các lớp. Khi diện tích mặt cắt ngang của kết cấu bêtông trải dài trên 4m hoặc trải rộng trên 3m, cho phép đổ và đầm nén hỗn hợp bêtông theo các lớp xiên, hình thành các đoạn đổ ngang dài 1,5 - 2m của các lớp chồng đè lên nhau. Góc xiên theo mặt phẳng nằm ngang của các lớp chồng đè lên nhau không được vượt quá 300, trước khi tiến hành đầm nén. Sau khi đổ và rải đều hỗn hợp bêtông theo từng lớp trên suốt bề mặt, mới tiến hành việc đầm nén bêtông theo từng đoạn. 4.21. Hỗn hợp bêtông có thể được cung cấp bằng máy bơm hoặc máy nén khí cho mọi hình loại kết cấu với công suất đổ bêtông không nhỏ hơn 6m3/giờ, mặc dù có điều kiện khó khăn nào và ở những nơi mọi phương tiện cơ giới không thể qua lại được. 4.22. Trước khi tiến hành đầm nén, từng lớp hỗn hợp bêtông đã đổ phải được dàn đều trên bề mặt ngang của kết cấu. Chiều cao trồi lên cục bộ so với độ cao chung của mặt phẳng hỗn hợp bêtông, trước khi đầm nén, không được quá 10cm. Cấm dùng các loại đầm rung để san đều và đánh bằng các lớp hỗn hợp bêtông nằm trong ván khuôn. Các lớp hỗn hợp bêtông chỉ được tiến hành đầm nén sau khi đã dàn trải và san đều trên bề mặt đã đổ. 4.23. Phần hỗn hợp bêtông bị mất mát trên dây chuyền và thiết bị đổ bêtông vào kết cấu phải được tính bù cho đủ. Cấm việc dùng nước để bù vào phần hỗn hợp bị tiêu hao trong quá trình đổ bêtông. 4.24. Lớp hỗn hợp bêtông sau phải được đổ trong thời gian lớp bêtông đã rải trước chưa bị ninh kết. Nếu quá trình đổ bêtông bị gián đoạn vượt quá thời gian bắt đầu ninh kết của lớp hỗn hợp bêtông đổ trước, phải làm ngay vết nối thi công. Lớp bêtông ở vết nối này phải đạt cường độ ít nhất là 1,2 MPa mới được tiến hành đổ tiếp trên vết nối thi công. Thời gian cho phép đổ tiếp hỗn hợp bêtông sau lần gián đoạn được xác định qua mẫu trong phòng thí nghiệm, đồng thời phụ thuộc vào phương pháp làm sạch lớp màng xi măng trên mặt vết nối thi công. Vị trí của vết nối thi công phải được quy định theo BVTC. Nếu không có quy định riêng trong thiết kế thì bề dày của lớp bêtông đổ tiếp sau khi đặt vết nối thi công phải đạt ít nhất bằng 25cm. Các vết nối thi công không được đặt ở những đoạn có nước chảy qua, và ở những đoạn ngập nước có chất ăn mòn. 4.25. Hỗn hợp bêtông cho mỗi lớp đổ rải hoặc ở mỗi lần hoàn thiện bằng máy rung, phải được đầm nén kỹ sao cho đặc chắc lại mới ngừng, khi đó váng bột xi măng nổi lên trên mặt và chỗ tiếp giáp với ván khuôn. 4.26. Các loại thanh rung, xà rung hoặc máy đầm bàn chỉ có thể dùng thích hợp với kết cấu bêtông; chiều dày mỗi lớp hỗn hợp bêtông được đổ và đầm nén không được quá 25cm. Đối với kết cấu BTCT, việc tạo rung động mặt ngoài có thể áp dụng khi đầm nén lớp bêtông mặt trên và mặt ngăn cách. 4.27. Mặt thoáng của phần bêtông mới đổ xong (kể cả khi tạm ngừng đổ) phải được bảo đảm khỏi bị mất nước, phải che đậy kín để tránh nước mưa rơi thẳng vào. 281
- Việc bảo vệ mặt thoáng của bêtông mới đổ xong phải được duy trì ngay trong suốt thời gian cho đến khi bêtông đạt cường độ không nhỏ hơn 70% cường độ thiết kế. 4.28. Trong quá trình đổ hỗn hợp bêtông phải đảm bảo nguyên vẹn trạng thái của hình dạng kết cấu, ván khuôn và dàn giáo đỡ. Khi phát hiện có biến dạng hoặc có chuyển dịch cục bộ kết cấu ván khuôn, đà giáo hoặc chỗ liên kết, phải có giải pháp chỉnh sửa ngay lập tức hoặc trong trường hợp cấp bách, phải đình chỉ ngay việc thi công ở khu vực xảy ra. 4.29. Những yêu cầu kỹ thuật thi công bêtông, khối lượng và cách thức kiểm tra để nghiệm thu công tác bêtông, được quy định theo Bảng 5. Bảng 5 Phương pháp hoặc Yêu cầu kỹ thuật Đối tượng kiểm cách thức kiểm tra tra (1) (2) (3) 1. Tại vị trí đổ, hỗn hợp bêtông phải đảm bảo độ Không ít hơn 2 lần Kiểm tra theo TCVN sụt theo thiết kế và không sai khác quá ± 15%, cho một hỗn hợp, 4453 - 1995 và căn cứ còn chỉ số độ cứng không sai lệch quá ± 10% vào sổ nhật ký thi công. hoặc cứ 2 giờ kiểm so với thiết kế. tra 1 lần khi gặp thời tiết thay đổi, độ ẩm thay đổi và khi thành phần cốt liệu có biến động. 2. Nhiệt độ của cốt liệu hỗn hợp bêtông không Cứ 4 giờ kiểm tra 1 Dựa vào nhật ký thi được sai khác quá ± 20C so với trị số tính toán công, dùng nhiệt kế đo. lần vào mùa đông; khi làm thí nghiệm (nước và thành phần hỗn hoặc 2 lần kiểm tra hợ p cho một ca làm hỗn khi cho vào máy trộn, hỗn hợp bêtông hoặc hợp bêtông trong vữa điều kiện nhiệt độ khi đổ ra khỏi máy, hỗn hợp bêtông hoặc vữa không khí thuận tiện. tại vị trí đổ). Đo và quan sát 3. Chiều dày mỗi lớp đổ hỗn hợp bêtông không Trị số không đổi được vượt quá trị số sau: trong quá trình đổ bêtông. Bảng 5 (tiếp theo) (1) (2) (3) 40cm - khi đầm chặt trên bàn rung, đế rung nt nt • hoặc hệ rung đàn hồi. 25cm - khi cách đầm chặt như trên và kết nt nt • cấu có hình dạng phức tạp, có cốt thép bố trí dày đặc. 282
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
22 TCN 268-2000 - Phần 1
4 p |
289 |
101
-
TCN 5738:2000
8 p |
191 |
95
-
22 TCN 268-2000 - Phần 2
5 p |
154 |
58
-
22 TCN 268-2000 - Phần 3
4 p |
127 |
48
-
22 TCN 268-2000 - Phần 4
4 p |
97 |
36
-
22 TCN 268-2000 - Phần 5
4 p |
101 |
31
-
22 TCN 268-2000 - Phần 7
5 p |
98 |
30
-
22 TCN 268-2000 - Phần 6
3 p |
81 |
29
-
22 TCN 268-2000 - Phần 11
5 p |
85 |
28
-
Tài liệu TCN 266 - 2000
42 p |
89 |
27
-
22 TCN 268-2000 - Phần 8
4 p |
86 |
25
-
22 TCN 268-2000 - Phần 9
4 p |
67 |
25
-
22 TCN 268-2000 - Phần 10
4 p |
80 |
25
-
22 TCN 268-2000 - Phần 13
6 p |
69 |
24
-
22 TCN 268-2000 - Phần 14
5 p |
73 |
24
-
22 TCN 268-2000 - Phần 12
5 p |
66 |
23
-
22 TCN 268-2000 - Phần 15
5 p |
63 |
23

Set-Cookie: TLDEVNamespace=a4kavo6l3rkp8fnc2nfv26br45; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# THÔNG TƯ số 13/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luạt doanh nghiệp
Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12
lượt xem 126
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090720/tuongvan/80x100/tt_13_03_tien_luong_trong_dn_hoat_dong_theo_luat_dn_381.jpg)
##
THÔNG TƯ số 13/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luạt doanh nghiệp
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Mức lương tối thiểu theo điều 4, Nghị định số 114/2002/ NĐ- CP được quy định cụ thể như sau: 1/ Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất ( chưa qua đào tạo) với điều kiện lao động bình thường trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu chung là 290.000 đồng. tháng theo qui định tại Nghị định số 03/2003/NĐ_CP ngay f15 tháng 01 năm 2003 của chính phủ....
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: THÔNG TƯ số 13/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luạt doanh nghiệp
- v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t− cña Bé lao ®éng-th−¬ng binh vμ x· héi Sè 13/2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 H−íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp Thi hμnh NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ tiÒn l−¬ng, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé, ngμnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp nh− sau: I. §èi t−îng vμ ph¹m vi ¸p dông. §èi t−îng, ph¹m vi ¸p dông tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy lμ ng−êi lao ®éng lμm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c tæ chøc sau: 1/ Doanh nghiÖp thμnh lËp vμ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, bao gåm: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; b) C«ng ty cæ phÇn; c) C«ng ty hîp danh; d) Doanh nghiÖp t− nh©n. 2/ Tæ chøc vμ c¸ nh©n cã thuª m−ín lao ®éng, bao gåm: Hîp t¸c x·, trang tr¹i, tæ hîp t¸c, hé gia ®×nh, c¸ nh©n vμ c¸c tæ chøc kh¸c. C¸c doanh nghiÖp, c«ng ty, tæ chøc, ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n nªu trªn gäi t¾t lμ doanh nghiÖp. II. L−¬ng tèi thiÓu Møc l−¬ng tèi thiÓu theo §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: 1/ Møc l−¬ng tèi thiÓu ¸p dông tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm c«ng viÖc ®¬n gi¶n nhÊt (ch−a qua ®μo t¹o) víi ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng trong doanh nghiÖp kh«ng thÊp h¬n møc l−¬ng tèi thiÓu chung lμ 290.000 ®ång/th¸ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngμy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. Khi Nhμ n−íc ®iÒu chØnh møc l−¬ng tèi thiÓu chung th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh míi.
- 2 2/ C¨n cø vμo n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp ®−îc quyÒn ®Þnh møc l−¬ng tèi thiÓu cao h¬n møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®Ó lμm c¨n cø tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. III. thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng vμ phô cÊp l−¬ng 1/ Thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng theo kho¶n 1, 3, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n, chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc lμm c¬ së ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ, x¸c ®Þnh quü l−¬ng, tr¶ l−¬ng vμ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng−êi lao ®éng. ViÖc x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP, doanh nghiÖp lùa chän ph−¬ng ph¸p t¹i phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t− nμy hoÆc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c phï hîp ®Ó x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng. b) Khi x©y dùng vμ ban hμnh thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, doanh nghiÖp ph¶i tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi vμ c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp tr−íc khi ¸p dông. c) Doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng víi c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ lao ®éng tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh trong vßng mét th¸ng kÓ tõ ngμy thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ®−îc c«ng bè ¸p dông. Hå s¬ bao gåm c«ng v¨n ®Ò nghÞ, kÌm theo hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng doanh nghiÖp ®· x©y dùng. 2/ Phô cÊp l−¬ng: Ngoμi viÖc x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng theo quy ®Þnh nªu trªn, doanh nghiÖp ®−îc quyÒn quy ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng hoÆc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp l−¬ng do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ®Ó tr¶ cho ng−êi lao ®éng. IV. §Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng theo kho¶n 2, 3, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: 1/ Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng hÖ thèng møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch lao ®éng, tæ chøc, sö dông lao ®éng vμ tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. ViÖc x©y dùng møc lao ®éng ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP. 2/ ViÖc x©y dùng møc lao ®éng ®−îc thùc hiÖn nh− sau: a) Doanh nghiÖp thμnh lËp Héi ®ång ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tæ chøc x©y dùng hoÆc rμ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung hÖ thèng møc lao ®éng ¸p dông trong doanh nghiÖp. Thμnh phÇn héi ®ång gåm cã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, mét sè thμnh viªn cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô do Gi¸m ®èc lùa chän vμ ®¹i diÖn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi.
- 3 b) C¨n cø vμo thùc tÕ tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp lùa chän ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng t¹i phô lôc sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy hoÆc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng kh¸c phï hîp ®Ó x©y dùng møc lao ®éng b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c nªu trªn. c) H»ng n¨m doanh nghiÖp tæ chøc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn møc lao ®éng ®Ó söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng. NÕu møc lao ®éng thùc hiÖn thÊp h¬n 5% hoÆc cao h¬n 15% so víi møc ®−îc giao, th× trong thêi h¹n 3 th¸ng, doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. 3/ Khi x©y dùng, ®iÒu chØnh, bæ sung møc lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi vμ c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp. V. ChÕ ®é tr¶ l−¬ng 1/ H×nh thøc tr¶ l−¬ng: H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) TiÒn l−¬ng theo thêi gian (theo th¸ng, theo tuÇn, theo ngμy hoÆc theo giê), ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−êi lμm c«ng t¸c qu¶n lý, chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô; nh÷ng ng−êi lμm c¸c c«ng viÖc theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ nh÷ng ng−êi lμm c¸c c«ng viÖc mμ tr¶ l−¬ng thêi gian cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng kh¸c. b) TiÒn l−¬ng theo s¶n phÈm, ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng, c¨n cø vμo møc ®é hoμn thμnh sè l−îng, chÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc giao. c) TiÒn l−¬ng kho¸n, ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng, c¨n cø vμo khèi l−îng, chÊt l−îng c«ng viÖc vμ thêi gian ph¶i hoμn thμnh. C¨n cø c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng nªu trªn, doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc tr¶ l−¬ng phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc vμ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh, g¾n tiÒn l−¬ng víi kÕt qu¶ c«ng viÖc, b¶o ®¶m khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc lùa chän hoÆc thay ®æi h×nh thøc tr¶ l−¬ng ph¶i thÓ hiÖn trong hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ. 2/ Tr¶ l−¬ng lμm thªm giê: Tr¶ l−¬ng khi ng−êi lao ®éng lμm thªm giê theo kho¶n 1, 2 vμ 3, §iÒu 10, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian, nÕu lμm thªm ngoμi giê tiªu chuÈn th× doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l−¬ng lμm thªm giê theo c¸ch tÝnh sau: TiÒn l−¬ng = TiÒn l−¬ng x 150% hoÆc 200% x Sè giê lμm thªm giê giê thùc tr¶ hoÆc 300% lμm thªm Trong ®ã: - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña th¸ng mμ ng−êi lao ®éng lμm thªm giê (trõ tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm, tiÒn th−ëng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng cã tÝnh chÊt l−¬ng) chia cho sè giê thùc tÕ lμm viÖc trong th¸ng (kh«ng kÓ sè giê lμm thªm) nh−ng kh«ng
- 4 qu¸ 208 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng b×nh th−êng hoÆc 156 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm. Tr−êng hîp tr¶ l−¬ng ngμy, th× tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña ngμy lμm viÖc ®ã (trõ tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm, tiÒn th−ëng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng cã tÝnh chÊt l−¬ng) chia cho sè giê thùc tÕ lμm viÖc trong ngμy (kh«ng kÓ sè giê lμm thªm) nh−ng kh«ng qu¸ 8 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng b×nh th−êng hoÆc 6 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm; - Møc 150%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy th−êng; - Møc 200%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy nghØ hμng tuÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña Bé LuËt Lao ®éng; - Møc 300%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng (trong møc 300% nμy ®· bao gåm tiÒn l−¬ng tr¶ cho thêi gian nghØ ®−îc h−ëng nguyªn l−¬ng theo ®iÒu 73, 74, 75 vμ 78 cña Bé LuËt Lao ®éng); - Thêi giê lμm thªm ®−îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 109/2002/N§-CP ngμy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ thêi giê lμm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i. Tr−êng hîp lμm thªm giê nÕu ®−îc bè trÝ nghØ bï nh÷ng giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch 50% tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lμm, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy b×nh th−êng; 100%, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy nghØ h»ng tuÇn; 200%, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng. VÝ dô 1. TiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c thùc tr¶ trong th¸ng cña anh A (lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng víi sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b»ng sè ngμy lμm viÖc cña doanh nghiÖp chän lμ 24 ngμy/th¸ng) lμ 1.013.600 ®ång (trong ®ã tiÒn th−ëng lμ 150.000 ®ång; tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm lμ 57.600 ®ång; tiÒn ¨n gi÷a ca lμ 180.000 ®ång; tiÒn hç trî ph−¬ng tiÖn ®i l¹i lμ 50.000 ®ång): - TiÒn l−¬ng th¸ng thùc tr¶ (gåm tiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng) lμ: 1.013.600 ®ång - (150.000 ®ång + 57.600 ®ång + 180.000 ®ång + 50.000 ®ång) = 576.000 ®ång. - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμ: 576.000 ®ång : (24 ngμy x 8 giê) = 3.000 ®ång. - TiÒn l−¬ng lμm thªm 1 giê vμo ngμy th−êng ®−îc tr¶ lμ: 3.000 ®ång x 150% x 1 giê = 4.500 ®ång. Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm, 1 giê lμ: 4.500 ®ång - 3.000 ®ång = 1.500 ®ång. VÝ dô 2. TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña anh A nh− vÝ dô 1, nÕu lμm thªm 1 giê vμo ngμy nghØ hμng tuÇn th× ®−îc tr¶ 6.000 ®ång (3.000 ®ång x 200% x 1 giê). Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ngμy b×nh th−êng, 1 giê lμ 3.000 ®ång (6000 ®ång - 3.000 ®ång); VÝ dô 3. TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña anh A nh− vÝ dô 1, nÕu lμm thªm 1 giê vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng th× ®−îc tr¶ 9.000 ®ång (3.000 ®ång x 300% x 1 giê). Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp ph¶i tr¶ phÇn
- 5 chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ngμy b×nh th−êng, 1 giê lμ 6.000 ®ång (9.000 ®ång - 3.000 ®ång). b) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm, nÕu ngoμi giê tiªu chuÈn doanh nghiÖp cã yªu cÇu lμm thªm sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm, c«ng viÖc ngoμi ®Þnh møc hoÆc nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh ch−a x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m, mμ doanh nghiÖp cÇn lμm thªm giê th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc lμm thªm ®−îc tr¶ b»ng 150% so víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm trong giê tiªu chuÈn, nÕu lμm thªm vμo ngμy th−êng; b»ng 200%, nÕu lμm thªm vμo ngμy nghØ hμng tuÇn; b»ng 300%, nÕu lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng. VÝ dô 4. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm B lμm trong giê tiªu chuÈn lμ 1.000 ®ång/s¶n phÈm, tr−êng hîp doanh nghiÖp yªu cÇu lμm thªm ngoμi ®Þnh møc vμ ngoμi giê tiªu chuÈn th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm thªm ®−îc tr¶ nh− sau: - 1.500 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy th−êng (1.000 ®ång x 150%); - 2.000 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy nghØ h»ng tuÇn (1.000 ®ång x 200%); - 3.000 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng (1.000 ®ång x 300%). 3/ Tr¶ l−¬ng lμm viÖc vμo ban ®ªm: TiÒn l−¬ng cña ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm theo kho¶n 4, §iÒu 10, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian, nÕu lμm viÖc vμo ban ®ªm, th× doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l−¬ng lμm viÖc vμo ban ®ªm theo c¸ch tÝnh sau: TiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng Sè giê lμm viÖc vμo = giê thùc tr¶ x 130% x lμm viÖc vμo ban ®ªm ban ®ªm Trong ®ã: - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc tÝnh theo tiÕt a, ®iÓm 2 nªu trªn; - Møc 130% gåm tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμm viÖc vμo ban ngμy vμ 30% tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμm viÖc vμo ban ®ªm; - Thêi giê lμm viÖc vμo ban ®ªm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ ®−îc x¸c ®Þnh tõ 22 giê ngμy h«m tr−íc ®Õn 6 giê ngμy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thμnh phè tõ Thõa Thiªn - HuÕ trë ra phÝa B¾c; tõ 21 giê ngμy h«m tr−íc ®Õn 5 giê ngμy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thμnh phè tõ §μ N½ng trë vμo phÝa Nam; VÝ dô 5. TiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ban ngμy 1 giê lμ 2.000 ®ång, nÕu ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng 1 giê vμo ban ®ªm ®−îc tr¶ lμ: 2.000 ®ång x 130% x 1 giê = 2.600 ®ång. b) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n s¶n phÈm lμm vμo ban = phÈm lμm trong giê tiªu chuÈn x 130%
- 6 ®ªm vμo ban ngμy VÝ dô 6. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng lμm trong giê tiªu chuÈn vμo ban ngμy cña s¶n phÈm C lμ 1.000 ®ång th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm ®ã khi lμm vμo ban ®ªm lμ 1.300 ®ång (1.000 ®ång x 130%) vμ c¨n cø vμo sè l−îng s¶n phÈm lμm vμo ban ®ªm ®Ó thanh to¸n tr¶ l−¬ng theo thùc tÕ thùc hiÖn. c) Tr−êng hîp ng−êi lao ®éng lμm thªm giê vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh tr¶ nh− sau: - §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian: TiÒn l−¬ng lμm TiÒn l−¬ng 150% hoÆc Sè giê lμm thªm giê vμo ban = giê thùc tr¶ x 130% x 200% hoÆc x thªm vμo ban ®ªm 300% ®ªm VÝ dô 7. Ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm 1 giê ®−îc tr¶ 2.600 ®ång (vÝ dô 5), nÕu lμm thªm vμo ban ®ªm cña ngμy th−êng th× 1 giê ®−îc tr¶ lμ: 2.600 ®ång x 150% x 1 giê = 3.900 ®ång. - §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña 150% hoÆc 200% s¶n phÈm lμm thªm vμo = s¶n phÈm lμm vμo x hoÆc 300% ban ®ªm ban ®ªm VÝ dô 8. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm C lμm vμo ban ®ªm ®−îc tr¶ 1.300 ®ång (vÝ dô 6), nÕu s¶n phÈm C ®−îc lμm thªm vμo ban ®ªm cña ngμy th−êng th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc tr¶ lμ: 1.300 ®ång x 150% = 1.950 ®ång. d) TiÒn l−¬ng lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 nªu trªn ®−îc lÊy trong quü tiÒn l−¬ng n¨m øng víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh. Tr−êng hîp ph¸t sinh sè l−îng, khèi l−îng c«ng viÖc míi ch−a x¸c ®Þnh trong quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch n¨m, doanh nghiÖp cÇn lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm nμy ®−îc bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp vμ h¹ch to¸n vμo gi¸ thμnh hoÆc phÝ l−u th«ng. Møc tr¶ l−¬ng lμm thªm giê b»ng 150%; 200%; 300%, lμm viÖc vμo ban ®ªm b»ng 130% quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 nªu trªn lμ møc b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i tr¶ khi lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm, cßn møc cao h¬n th× ng−êi sö dông lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng tho¶ thuËn. 4/ ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng: ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng theo kho¶n 2, §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) H»ng n¨m, c¨n cø vμo nhu cÇu c«ng viÖc, t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, sau khi tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi, doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch vμ tæ chøc n©ng bËc l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp. b) Ng−êi lao ®éng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn d−íi ®©y th× ®−îc xÐt n©ng bËc l−¬ng h»ng n¨m:
- 7 - Cã thêi gian lμm viÖc t¹i doanh nghiÖp Ýt nhÊt 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng); - Th−êng xuyªn hoμn thμnh c«ng viÖc ®−îc giao vÒ sè l−îng, chÊt l−îng theo hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt; - Kh«ng trong thêi gian thi hμnh kû luËt lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng vμ néi quy lao ®éng cña doanh nghiÖp. c) ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ. KhuyÕn khÝch ng−êi sö dông lao ®éng n©ng bËc l−¬ng sím ®èi víi ng−êi lao ®éng tμi n¨ng, ®ãng gãp nhiÒu vμo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5/ Quy chÕ tr¶ l−¬ng: Theo kho¶n 4, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vμ ban hμnh quy chÕ tr¶ l−¬ng, khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶, tμi n¨ng, b¶o ®¶m hμi hoμ gi÷a lîi Ých doanh nghiÖp vμ ng−êi lao ®éng. VI. Tæ chøc thùc hiÖn 1/ Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: - X©y dùng, ban hμnh vμ ®¨ng ký ®¨ng hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp víi c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ lao ®éng tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh. Tr−êng hîp söa ®æi, bæ sung hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng th× doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký phÇn söa ®æi, bæ sung ®ã; - X©y dùng, ban hμnh phô cÊp l−¬ng, hÖ thèng møc lao ®éng, quy chÕ tr¶ l−¬ng, tiÒn th−ëng, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n, chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc ®Ó ¸p dông trong doanh nghiÖp. §èi víi hîp t¸c x·, trang tr¹i, tæ hîp t¸c, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã thuª m−ín lao ®éng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, ®Þnh møc lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc III vμ IV nªu trªn mμ cã thÓ vËn dông hoÆc tù quy ®Þnh cho phï hîp; - Rμ so¸t, söa ®æi, bæ sung néi quy lao ®éng, tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ, hîp ®ång lao ®éng cho phï hîp víi nh÷ng néi dung quy ®Þnh nªu trªn; - Trùc tiÕp phæ biÕn kÞp thêi ®Õn ng−êi lao ®éng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhμ n−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp; c¸c quy ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, phô cÊp l−¬ng; tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc; ®Þnh møc lao ®éng; quy chÕ tr¶ l−¬ng, tiÒn th−ëng. 2/ Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: - H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhμ n−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp; - TiÕp nhËn, vμo sæ theo dâi b¶n ®¨ng ký hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cña c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn thuéc quyÒn qu¶n lý. Tr−êng hîp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cña doanh nghiÖp x©y dùng kh«ng theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP th× trong 15 ngμy kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc b¶n ®¨ng ký, Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ph¶i th«ng b¸o cho doanh nghiÖp söa l¹i;
- 8 - KiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý. VII. §iÒu kho¶n thi hμnh Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp thuéc ®èi t−îng, ph¹m vi ¸p dông Th«ng t− sè 12/2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp nhμ n−íc. B·i bá Th«ng t− sè 10/L§TBXH-TT ngμy 19 th¸ng 4 n¨m 1995 h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng vμ Th«ng t− sè 05/L§TBXH-TT ngμy 22 th¸ng 3 n¨m 1995 h−íng dÉn n©ng bËc l−¬ng ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc trong c¸c doanh nghiÖp cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi.
- 9 Phô lôc 1 Ph−¬ng ph¸p x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 13 /2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi) C¨n cø nguyªn t¾c x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp tiÕn hμnh x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ®èi víi lao ®éng qu¶n lý, lao ®éng chuyªn m«n, kü thuËt nghiÖp vô vμ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh theo tr×nh tù sau: 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc. - TiÕn hμnh thèng kª ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc theo tõng chøc danh ®ang sö dông trong doanh nghiÖp; - Thu thËp nh÷ng th«ng tin chi tiÕt vÒ tõng vÞ trÝ c«ng viÖc cô thÓ ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô chÝnh, nhiÖm vô phô, c¸c mèi quan hÖ cña tõng chøc danh c«ng viÖc vμ x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu chuyªn m«n vÒ tr×nh ®é häc vÊn, kinh nghiÖm lμm viÖc, kiÕn thøc, kü n¨ng, thÓ chÊt ®iÒu kiÖn lμm viÖc cÇn thiÕt... cña tõng c«ng viÖc. 2. §¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc. Trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc, tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng vÞ trÝ c«ng viÖc t−¬ng tù nhau cã thÓ ®−îc tËp hîp thμnh nhãm lμm c¬ së x¸c ®Þnh thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cho mçi nhãm. C¸c b−íc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc nh− sau: a) LËp danh s¸ch c¸c yÕu tè c«ng viÖc theo nhãm yÕu tè c«ng viÖc chñ yÕu vÒ: + KiÕn thøc vμ kÜ n¨ng; + TrÝ lùc; + ThÓ lùc vμ c−êng ®é lao ®éng; + M«i tr−êng; + Tr¸ch nhiÖm. Trong mçi nhãm yÕu tè c«ng viÖc, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c yÕu tè thμnh phÇn theo c¸c møc ®é tõ thÊp ®Õn cao. C¸c yÕu tè c«ng viÖc lμ c¬ së ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc trong doanh nghiÖp. b) Lùa chän c¸c vÞ trÝ ®Ó ®¸nh gi¸: trªn c¬ së danh s¸ch c¸c yÕu tè c«ng viÖc, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc cho tõng vÞ trÝ riªng biÖt trong doanh nghiÖp, ®ång thêi so s¸nh c¸c yªu cÇu chuyªn m«n cña tõng vÞ trÝ. c) §¸nh gi¸ vμ cho ®iÓm c¸c møc ®é cña c¸c yÕu tè ®Ó ®¸nh gi¸ vμ cho ®iÓm c¸c yÕu tè thμnh phÇn theo c¸c møc ®é, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh thang ®iÓm c¸c yÕu tè phï hîp víi tõng c«ng viÖc. d) C©n ®èi thang ®iÓm gi÷a c¸c yÕu tè nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é phøc t¹p hay gi¸ trÞ cña mçi yÕu tè trong tæng thÓ c¸c yÕu tè cÊu thμnh c«ng viÖc, tõ ®ã ®iÒu chØnh l¹i thang ®iÓm cho hîp lý. 3. Ph©n ng¹ch c«ng viÖc. Sau khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ tõng c«ng viÖc, tiÕn hμnh nhãm c¸c c«ng viÖc cã chøc n¨ng vμ yªu cÇu kiÕn thøc, kÜ n¨ng t−¬ng tù nhau. Mçi nhãm c«ng viÖc ®−îc qui ®Þnh thμnh mét ng¹ch c«ng viÖc tuú theo tÇm quan träng cña nhãm c«ng viÖc. Tr×nh tù ph©n ng¹ch c«ng viÖc tiÕn hμnh theo c¸c b−íc sau:
- 10 - TËp hîp c¸c c«ng viÖc riªng lÎ thμnh c¸c nhãm c«ng viÖc; - ThiÕt lËp c¸c møc ng¹ch c«ng viÖc vμ tiªu chuÈn ph©n ng¹ch; - Qui ®Þnh mét ng¹ch c«ng viÖc cho mçi nhãm c«ng viÖc. 4. ThiÕt lËp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cho tõng ng¹ch c«ng viÖc. Thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng theo ng¹ch c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo tr×nh tù sau: a) X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng, bao gåm: kh¶ n¨ng c¹nh tranh tiÒn l−¬ng so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c; c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, tr−íc hÕt lμ so víi møc l−¬ng tèi thiÓu Nhμ n−íc qui ®Þnh; n¨ng suÊt lao ®éng; kiÕn thøc, kÜ n¨ng, kinh nghiÖm hoÆc th©m niªn c«ng t¸c cña ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp; c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch hiÖn cã, c¸c kho¶n tiÒn th−ëng... b) ThiÕt lËp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng: trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®· thu thËp ®−îc vμ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®· xem xÐt, viÖc thiÕt lËp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng tiÕn hμnh theo tr×nh tù: - X¸c ®Þnh sè ng¹ch l−¬ng trong doanh nghiÖp th«ng qua viÖc lÊy th«ng tin tõ kh©u ph©n ng¹ch c«ng viÖc. - X¸c ®Þnh sè bËc l−¬ng trong mçi ng¹ch c¨n cø vμo viÖc tÝnh c¸c ®iÓm −u thÕ theo kÕt qu¶ lμm viÖc vμ xem xÐt møc ®é phøc t¹p cÇn cã ®èi víi thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng. - QuyÕt ®Þnh møc l−¬ng theo ng¹ch vμ theo bËc.
- 11 Phô lôc 2 ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 13 /2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi) Trªn c¬ së nguyªn t¾c x©y dùng møc lao ®éng, ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp tiÕn hμnh x©y dùng møc lao ®éng chi tiÕt theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1/ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng b»ng c¸ch ph©n chia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh lao ®éng, c¸c b−íc c«ng viÖc ra c¸c bé phËn hîp thμnh vμ nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian hao phÝ lao ®éng ®Ó thùc hiÖn c¸c bé phËn hîp thμnh ®ã. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¬ cÊu vμ tr×nh ®é hîp lý ®Ó thùc hiÖn c¸c b−íc c«ng viÖc, hoμn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, ¸p dông c¸c thμnh tùu khoa häc, kü thuËt míi, c¸c kinh nghiÖm cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Tuú theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng møc lao ®éng b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, ph©n tÝch tÝnh to¸n hoÆc so s¸nh ®iÓn h×nh, cô thÓ: - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng c¨n cø vμo c¸c tμi liÖu kh¶o s¸t (chôp ¶nh hoÆc bÊm giê) thêi gian lμm viÖc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông trong s¶n xuÊt hμng lo¹t lín hoÆc c¸c kh©u c«ng viÖc cã tÝnh chÊt hμng khèi. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p nμy nh− sau: + Ph©n tÝch vμ nghiªn cøu kÕt cÊu b−íc c«ng viÖc, x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian hoμn thμnh b−íc c«ng viÖc; + Dùa vμo tiªu chuÈn hoÆc tμi liÖu nghiªn cøu kh¶o s¸t t¹i n¬i lμm viÖc x¸c ®Þnh thêi gian cña tõng bé phËn b−íc c«ng viÖc vμ thêi gian trong ca lμm viÖc cña ng−êi lao ®éng (thêi gian chuÈn bÞ, kÕt thóc, t¸c nghiÖp, phôc vô, nghØ ng¬i, nhu cÇu cÇn thiÕt ). + Dïng ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc thêi gian, møc s¶n l−îng. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa vμo tμi liÖu tiªu chuÈn ®−îc x©y dùng s½n (tiªu chuÈn thêi gian, tiªu chuÈn sè l−îng ), vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p to¸n, sö dông c¸c c«ng thøc ®Ó tÝnh to¸n c¸c thêi gian chÝnh vμ thêi gian kh¸c trong møc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông ®èi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hμng lo¹t. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n nh− sau: + Ph©n tÝch b−íc c«ng viÖc cÇn ®Þnh møc ra c¸c bé phËn hîp thμnh vÒ lao ®éng còng nh− vÒ c«ng nghÖ, lo¹i bá nh÷ng bé phËn thõa vμ thay thÕ nh÷ng bé phËn l¹c hËu b»ng nh÷ng bé phËn tiªn tiÕn ®Ó cã ®−îc kÕt cÊu b−íc c«ng viÖc hîp lý. + Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hao phÝ thêi gian hoμn thμnh tõng bé phËn cña b−íc c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tr×nh ®é lμnh nghÒ cña ng−êi lao ®éng cÇn cã, m¸y mãc, dông cô cÇn dïng, chÕ ®é lμm viÖc tèi −u vμ tæ chøc n¬i lμm viÖc hîp lý nhÊt. + Dùa vμo quy tr×nh c«ng nghÖ vμ tiªu chuÈn c¸c lo¹i thêi gian cho tõng bé phËn cña tõng b−íc c«ng viÖc. Tæng céng c¸c hao phÝ thêi gian nμy ®−îc møc thêi gian cho b−íc c«ng viÖc. - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®iÓn h×nh: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng hao phÝ theo møc ®iÓn h×nh. Møc ®iÓn h×nh ®−îc x©y dùng theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, cã c¨n cø khoa häc ®¹i diÖn cho nhãm c«ng viÖc cã nh÷ng ®Æc tr−ng c«ng nghÖ hay néi dung kÕt cÊu tr×nh tù thùc hiÖn gièng nhau nh−ng kh¸c nhau vÒ kÝch cì. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông ®èi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhá, ®¬n chiÕc. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®iÓn h×nh nh− sau:
- 12 + Ph©n tÝch b−íc c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn thμnh c¸c nhãm theo nh÷ng ®Æc tr−ng nhÊt ®Þnh vÒ kÕt cÊu vμ quy tr×nh c«ng nghÖ t−¬ng ®èi gièng nhau. Trong mçi nhãm chän mét hoÆc mét sè b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. + X¸c ®Þnh quy tr×nh c«ng nghÖ hîp lý vμ c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt thùc hiÖn b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. + X©y dùng møc lao ®éng cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch tÝnh to¸n. + X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi Ki cho c¸c b−íc c«ng viÖc trong nhãm víi quy −íc: hÖ sè cña b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh b»ng 1 (tøc lμ K1 = 1), hÖ sè cña c¸c b−íc c«ng viÖc cßn l¹i trong nhãm ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÒu kiÖn tæ chøc, kü thuËt cô thÓ cña tõng b−íc c«ng viÖc ®ã, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hao phÝ thêi gian hoμn thμnh vμ so s¸nh víi b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. NÕu ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng cña b−íc c«ng viÖc ®ã thuËn lîi h¬n b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh th× Ki < 1; nÕu t−¬ng tù nh− b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh th× Ki = 1; nÕu khã kh¨n h¬n th× Ki > 1. + C¨n cø vμo møc cña b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh vμ c¸c hÖ sè quy ®æi Ki, x¸c ®Þnh møc lao ®éng cho mçi b−íc c«ng viÖc trong nhãm theo c«ng thøc sau: Msl1 Mtgi = Mtg1 x Ki hoÆc Msli = -------- Ki Trong ®ã: Mtgi lμ møc thêi gian cho mçi b−íc c«ng viÖc i trong nhãm; Mtg1 lμ møc thêi gian cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh; Ki lμ hÖ sè quy ®æi cho c¸c b−íc c«ng viÖc trong nhãm; Msli lμ møc s¶n l−îng cho mçi b−íc c«ng viÖc i trong nhãm; Msl1 lμ møc s¶n l−îng cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. 2/ Ph−¬ng ph¸p tæng hîp: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c tμi liÖu thèng kª vÒ thêi gian hao phÝ thùc tÕ ®Ó hoμn thμnh b−íc c«ng viÖc, kinh nghiÖm tÝch luü cña ng−êi lμm ®Þnh møc lao ®éng vμ tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c chuyªn gia ®Ó x¸c ®Þnh.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
THÔNG TƯ SỐ 12/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
14 p |
1105 |
74
-
Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH
16 p |
504 |
72
-
THÔNG TƯ SỐ 13/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
11 p |
240 |
58
-
Thông tư Số: 41/2009/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
11 p |
136 |
38
-
Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH
15 p |
188 |
29
-
Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT
5 p |
263 |
25
-
Thông Tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH
12 p |
155 |
19
-
Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH
6 p |
186 |
18
-
THÔNG TƯ SỐ 14/2006/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN TĂNG LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI
4 p |
159 |
16
-
Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH
24 p |
85 |
11
-
Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH
13 p |
183 |
11
-
Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH
7 p |
66 |
9
-
Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH
16 p |
74 |
8
-
Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH
3 p |
116 |
8
-
Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH
10 p |
67 |
7
-
Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH
14 p |
132 |
6
-
Thông tư Số: 24/2014/TT-BLĐTBXH
13 p |
34 |
2

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ok82teg4i9njep1kq9o6s9h826; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
![ Glasss31](http://thegioidoco.net/data/avatars/l/2/2862.jpg?1446991203)
- Hoạt động cuối:
- 4/12/16 lúc 17:11
- Tham gia ngày:
- 8/11/15
- Bài viết:
- 17
- Đã được thích:
- 6
- Giới tính:
- Nam
- Sinh nhật:
- 2/2/80 (Tuổi: 36)
### Chia sẻ trang này
# Glasss31(0 )
*Số người xác thực(1)*
- Glasss31 được nhìn thấy lần cuối:
- 4/12/16 lúc 17:11
- Địa Chỉ:
- 71/28/6 Dien Bien Phu, P15, Binh Thanh, HCMC
- SĐT:
- 0915861825
-
- Đang tải...
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Giới tính:
- Nam
- Sinh nhật:
- 2/2/80 (Tuổi: 36)
- SĐT:
- 0915861825
Chuyên Seiko
- Địa Chỉ:
- 71/28/6 Dien Bien Phu, P15, Binh Thanh, HCMC
### Tương tác
- Đang tải...
- Đang tải...
- Đang tải...

Server: nginx

Cache-control: private, max-age=0

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


markdown:
# Nhờ thẩm định Thẩm định giá đồ cổ
Xem trong '
[Làng Thẩm Định](forum/lang-tham-dinh.226/)' đăng bởi [Đỗ Hiền](members/do-hien.3488/), [20/12/15](threads/tham-dinh-gia-do-co.32647/), [ Mã Tin: 32647 ]
**[610 lượt xem - 5 bình luận]**
Xem trong '
[Làng Thẩm Định](forum/lang-tham-dinh.226/)' đăng bởi [Đỗ Hiền](members/do-hien.3488/), [20/12/15](threads/tham-dinh-gia-do-co.32647/), [ Mã Tin: 32647 ]
**[610 lượt xem - 5 bình luận]**


markdown:
Tên sản phẩm: Mặt Wall Plate AMP 4 Port
Mặt Wall Plate AMP Hình chữ nhật
Wall Plate AMP 4 Port, Mặt Wall Plate AMP 4 Port, Bán Mặt Wall Plate AMP 4 Port

WARC-Truncated: length

Cache-Control: max-age=600, private, must-revalidate

Content-Type: text/html


markdown:
# Tải Counter-Strike Professional 5.0 Final - CF Offline 5.0 Full mới nhất đây-Giống CF 99%
Thảo luận trong '
[Game Offline](forum/game-offline.43/)' bắt đầu bởi [Trương Minh Dương], [8/4/14](threads/tai-counter-strike-professional-5-0-final-cf-offline-5-0-full-moi-nhat-day-giong-cf-99.333/).
![Tài chính cá nhân, Vay không tín chấp](http://thienduongit.com/imgs/tai-chinh-ca-nhan.png)
![Tài chính cá nhân, Vay không tín chấp](http://thienduongit.com/imgs/tai-chinh-ca-nhan.png)
|
|
Lượt xem: 6,089
[Ban iPhone cu](http://thienduongit.com/threads/ban-cung-cap-iphone-5-5s-5se-iphone-6-6-plus-6s-6s-plus-re-nhat-ha-noi-uy-tin-chat-luong.854/)| [Jailbreak iOS 9.3.3](http://thienduongit.com/threads/huong-dan-jailbreak-ios-9-3-3-bang-pangu-tren-thiet-bi-64-bit-thanh-cong-100.904/)| [Tai lieu Swift Tieng Viet](http://thienduongit.com/threads/tai-lieu-lap-tinh-ios-tai-lieu-swift-tieng-viet-co-ban-nang-cao-chi-tiet-de-hoc.849/)| [Tao Boot USB](http://thienduongit.com/threads/huong-dan-tao-boot-win-xp-7-8-8-1-10-tren-usb-hdd-chi-voi-1-click-chuot.855/)| [Antamedia Hotspot 4 Full Crack](http://thienduongit.com/threads/download-antamedia-hotspot-4-full-crack-phan-mem-quan-ly-wifi-cho-khach-san-quan-cafe.641/)| [Proshow Producer 7 Full Crack](http://thienduongit.com/threads/download-proshow-producer-7-0-3514-full-crack-phan-mem-lam-video-3d-chuyen-nghiep-nhat.621/)| [Chu ky mau dep](http://thienduongit.com/threads/1000-mau-chu-ki-viet-tay-theo-ten-dep-chu-ki-mau-dep-hop-phong-thuy.658/)| [Kiem tien tren mang](http://thienduongit.com/threads/huong-dan-kiem-tien-tren-mang-voi-popads-moi-nhat-2016-kiem-tien-online-1000-thang-voi-popads.837/)| [Ghost win 7 Full Soft](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-ghost-windows-7-full-soft-all-main-tu-nhan-driver-32bit-64bit-cuc-nhe-moi-nhat-2016.821/)| [Ghost win 10 Full Soft](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-ghost-windows-10-full-soft-all-main-ghost-win-10-da-cau-hinh-da-actived-moi-nhat-2016.806/)| [Ghost win XP Full Soft](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-ghost-windows-xp-sp2-sp3-full-soft-all-main-tu-nhan-driver-cuc-nhe-moi-nhat-2016.808/)| [Game Offline cho PC](http://thienduongit.com/threads/download-tai-game-offline-cho-pc-hay-nhat-game-offline-cho-pc-cau-hinh-thap.11/)| [Game Sex Offline](http://thienduongit.com/threads/tai-game-sex-nguoi-lon-18-3d-cho-may-tinh-cuc-dep-download-game-sex-3d-full-crack.63/)| [Game nhap vai luyen level](http://thienduongit.com/threads/game-nhap-vai-luyen-level-offline-cho-pc-hay-game-rpg-luyen-lv-pc.640/)| [Game ban sung Offline](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-link-download-tai-game-ban-sung-3d-nhap-vai-offline-cho-pc-hay-nhat-the-ky-21.187/)| [Game dan tran Offline](http://thienduongit.com/threads/game-dan-tran-diet-dich-game-chien-thuat-offline-hay-cho-may-tinh-pc.687/)| [Game nhap vai hay](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-game-nhap-vai-hanh-dong-cho-may-tinh-pc-offline-hay-nhat-moi-thoi-dai.354/)| [Hack Asphalt 8](http://thienduongit.com/threads/huong-dan-hack-asphalt-8-full-car-full-tien-tren-win-8-8-1-file-save-asphalt-8-full.364/)| [Hack ban ga 5](http://thienduongit.com/threads/cach-hack-game-ban-ga-5-bat-tu-hack-tool-cheat-chicken-invaders-5-full.638/)| [Hack ban ga 6](http://thienduongit.com/threads/download-ban-ga-chicken-invaders-6-full-crack-huong-dan-hack-ban-ga-6-bat-tu.766/)| [Game dua xe Offline](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-link-download-game-dua-xe-3d-cho-pc-offline-hay-nhat-moi-thoi-dai.184/)| [Tool tăng view Youtube](http://thienduongit.com/threads/download-tool-tang-view-youtube-tool-auto-click-quang-cao-youtube-moi-nhat-2016.866/)| [Kiếm tiền trên Youtube](http://thienduongit.com/threads/huong-dan-kiem-tien-tren-youtube-1000-moi-thang-cho-nguoi-moi-bat-dau.880/)| [SEO đề xuất Youtube](http://thienduongit.com/threads/tut-an-de-xuat-video-tren-youtube-cac-buoc-de-kiem-tien-tren-youtube.881/)| [Kháng cáo Youtube](http://thienduongit.com/threads/huong-dan-khang-cao-cong-dong-bi-khoa-kenh-gan-co-tren-youtube-thanh-cong-100.883/)|Lắp đặt [internet viettel](http://mangviettel.com.vn/lap-dat-internet-viettel.html)giá rẻ |Đăng ký [cáp quang viettel](http://truyenhinhviettel.net.vn/lap-mang-cap-quang-viettel.html)miễn phí |lắp đặt [Cáp Quang Viettel](http://www.viettelhochiminh.vn/dich-vu/25/cap-quang-viettel.html)tại TPHCM | [FPlus 4.8 Full Crack](http://thienduongit.com/threads/download-fplus-4-8-full-crack-phan-mem-dang-tin-tu-dong-len-facebook-hieu-qua-nhat.939/)| [GPlus 4.7 Full Crack](http://thienduongit.com/threads/download-gplus-4-7-6-full-crack-phan-mem-seo-auto-g-dang-tin-tu-dong-len-google-tot-nhat.940/)| [Poke Map](http://pokeimap.com/)| [Táo Quân 2017](http://thienduongit.com/threads/download-xem-tao-quan-2017-full-hd-online-ban-dep-khong-cat-khong-quang-cao.992/)| [Hài Tết 2017](http://thienduongit.com/threads/tong-hop-hai-tet-2017-hay-nhat-phim-tet-2017-dinh-dau-cuoi-sang-khoai.993/)| [Sitemap](http://thienduongit.com/sitemap/sitemap.xml.gz) ![](http://whos.amung.us/swidget/iq5qu7ay3jgs.gif)

Accept-Ranges: bytes


markdown:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước
2. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị, phần mềm và dịch vụ nâng cấp mạng LAN trụ sở Kho bạc Nhà nước” thuộc dự án Nâng cấp mạng LAN trụ sở Kho bạc Nhà nước.
3. Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động ngành.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8h00 ngày 06/12/2013 đến trước 9h00 ngày 23/12/2013.
7. Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707) – Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại số: 04 6276 4300(88319) Fax: 04 6276 4364
8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ/01 bộ.
9. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707), Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.
10. Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 23/12/2013.
11. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30 ngày 23/12/2013 (giờ Việt Nam) tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.
Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Tài chính Việt Nam
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Tổng biên tập: Phạm Văn Hoành
Phó Tổng biên tập: Đinh Hùng
Trưởng phòng Báo điện tử: Đậu Huy Sáu
Địa chỉ Tòa soạn: 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội - Điện thoại: 04.39431658 - Fax: 04.39431632 - Email: thoibaotaichinhvietnam@gmail.com
Giấy phép báo điện tử :160/GP-BTTTT
Đường dây nóng: 0965 199 586 - Liên hệ quảng cáo: 0965 182 586

Content-Type: text/html; charset=utf-8

X-Content-Type-Options: nosniff

X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly


markdown:
[Fan hoang mang khi Du Thiên bỏ nhạc trẻ sang hát nhạc thính phòng](http://thuonggiathitruong.vn/du-thien-lam-khan-gia-sung-sot-khi-nghe-dang-dung-viet-nam/)
Du Thiên đã làm khán giả bất ngờ và xúc động khi nghe anh hát bản hùng ca “Dáng đứng Việt Nam” trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Còn…
[Ca sĩ Du Thiên](http://thuonggiathitruong.vn/tag/ca-si-du-thien/), [Còn mãi với thời gian](http://thuonggiathitruong.vn/tag/con-mai-voi-thoi-gian/), [Dáng đứng Việt Nam](http://thuonggiathitruong.vn/tag/dang-dung-viet-nam/), [Giải trí](http://thuonggiathitruong.vn/tag/giai-tri/), [nghệ thuật](http://thuonggiathitruong.vn/tag/nghe-thuat/)

Server: Nginx-VPSSIM


markdown:
Mở bán chung cư cao cấp
[ –Chính sách ưu đãi về giá- Thanh toán 30% nhận nhà ở ngay Hyundai HillState](/hyundai-hillstate)
Dự án đã hoàn thiện, nhận nhà vào ở ngay.Diện tích
[ hợp lý: 102 – 168m2, thiết kế 2-4 phòng ngủ sang trọng và hiện đạiMỗi sàn chỉ có từ 2-4 căn hộ, mỗi căn hộ sử dụng 1 thang máy… Tiện nghi chưa dự án cao cấp nào có đượcNội thất nhập khẩu 100% từ căn hộ](/can-ho-tra-gop) **Hàn Quốc** **KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP PHONG CÁCH HÀN QUỐC** **KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ**
***
** PHỤ TRÁCH DỰ ÁN – 091.751.9876**
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
THƯƠNG HIÊU CĂN HỘ HIILLSTATE MANG TÍNHTOÀN CẦU
NƠI NGHỈ DƯỠNG ĐÁNG SỐNG NHẤT GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ
Hillstate với chủ đầu tư là tập đoàn số 1 Hàn Quốc
**Hyundai** và các đơn vị thiết kế, thi công Hàn Quốc đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng.
Dự án đã đi vào hoạt đồng bộ và các cư dân đã dọn về ở chiếm 40% số lượng căn hộ
Hãy liên lạc trước để đăng ký lịch tham quan dự án cũng như căn hộ mẫu và được cung cấp toàn bộ hồ sơ thông tin mới nhất về dự án
*CAM KẾT* Bán giá gốc của chủ đầu tư
**Phụ Trách Phòng Bán Hàng: 091.751.9876** ** 1. Thông Tin Chủ Đầu Tư**
Chủ đầu tư: Công ty Hyundai RNC Hà Tây, thành viên của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc
Đơn vị tư vấn: Công ty RDL VINA, Công ty Woongjin Kukdong,
Đơn vị thi công: Cty Hyundai E&C.
**2. Chương Trình Khuyến Mãi Đặc Biệt**
Tên gọi:Chương trình 30-70 Hyundai Hillstate
- Hình thức thanh toán:
+ Nộp 30% khi quý khách hàng ký hợp đồng và nhận nhà ngay
+ 70% còn lại khách hàng được đóng 1 lần sau 1 năm không lãi suất, tính từ thời điểm ký hợp đồng
+ Chương trình 9% – Trong trường hợp khách hàng thanh toán ngay 100% giá trị căn hộ, chủ đầu tư sẽ chiết khấu trực tiếp 9% trên 70% giá trị căn hộ. Mức chiết khấu này tương ứng 6.3% giá trị toàn căn hộ
+ Giá bán căn hộ từ : 23 triệu/m2 (VAT, nội thất và 2% phí bảo trì)
**3. Vị Trí Căn Hộ Hyundai Hillstate**
Tổ hợp Hyundai HillState tọa lạc trên đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội – được đánh giá là vị trí đẹp nhất của quận Hà Đông
- Đối diện Chi cục Thuế, gần UBND quận Hà Đông, gần trụ sở II Công An TP Hà Nội
- Liền kề với Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza và Metro Hà Đông
- Kết nối thuận tiện với các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4, Quang Trung, Trần Phú, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông
- Gần nhiều trường chuyên, trường đại học lớn: Đại học Quốc Gia, Đại học Kiến Trúc, Học viện An Ninh, Học viện Bưu chính viễn thông...
** 4. Quy Mô Dự Án**
Hyundai Hillstate có quy mô 4,67 ha, với tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Trong đó khu chung cư gồm 5 tòa chung cư cao 32 tầng với tổng số 928 căn hộ cao cấp và 1 tòa nhà thương mại.
*Sự khác biệt chỉ có tại Hyundai HillState
Lối thiết kế tinh tế: Huyndai Hillstate – “Ngôi nhà vì con người”, không gian sống thiên về nghỉ dưỡng
Dự án đã hoàn thiện, nhận nhà vào ở ngay.
Diện tích căn hộ hợp lý: 102 – 168m2, thiết kế 2-4 phòng ngủ sang trọng và hiện đại
Mỗi sàn chỉ có từ 2-4 căn hộ, mỗi căn hộ sử dụng 1 thang máy… Tiện nghi chưa dự án cao cấp nào có được
Nội thất nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc
**HOTLINE KINH DOANH : 091.751.9876** **5. Tiện Ích Nội Khu**
Khu Vui Chơi Trẻ Em
Sân Golf Trong Nhà
Phòng Tập Gym
Bể Bơi Hyundai Hillstate
Sân Tennis Hyundai Hillstate
- Các cửa hàng siêu thị bán lẻ, dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, quầy thịt rau sạch, quán cafe... ở khu vực tầng G CT2
- Chợ Hà Đông, Siêu Thị Metro, Nhà trẻ, Rạp chiếu phim đều nằm quanh khu vực Hyundai Hillstate
- Hệ thống xe bus miễn phí đến trung tâm các quận.
**6. Căn Hộ Hyundai Hillstate**
Hyundai HillState gồm 5 block chung cư từ CT1 đến CT5, cao 26 đến 32 tầng và 2 tầng hầm. Dự án được triển khai với những tiêu chí nghiêm ngặt về xây dựng và thiết kế với nhiều ưu điểm vượt trội:
Phương pháp thi công tân tiến, hiện đại: đúc toàn bộ tường bê tông cốt thép chịu lực thay cho cột chịu lực thông thường
Mỗi căn hộ đều có 2-3 mặt thoáng, thiết kế hiện đại theo phong cách Hàn Quốc, toàn bộ nội thất nhập trực tiếp từ Hàn Quốc.
Điểm nhấn tại Hyundai HillState là lối thiết kế dạng mỏng: Mật độ xây dựng thấp mỗi sàn có từ 2-4 căn hộ, mật độ thang máy cao, trung bình cứ mỗi 2 hoặc 4 căn hộ có 2 thang máy, đảm bảo cuộc sống riêng tư cho từng hộ dân.
Hyundai HillState là dự án chung cư cao cấp ” Vì con người”, tọa lạc hướng tới mô hình một thành phố thu nhỏ, mật độ xây dựng thấp ( điều này chưa có chung cư nào ở Hà Nội có thể làm được). Còn lại là diện tích dành cho khuôn viên cây xanh, bể bơi, sân tennis, lối tản bộ, sân vườn… ngay chính giữa các toà nhà.
HillState cũng là khu căn hộ đầu tiên của Hà Nội có bãi đỗ xe hoàn toàn ngầm dưới lòng đất với phân luồng giao thông riêng dành cho người và phương tiện, giúp không gian sống luôn an toàn.
Hillstate gồm 3 mẫu căn hộ với 3 phong cách khác nhau:
Mẫu 1: trẻ trung, sang trọng với màu sắng tươi sáng, căn hộ đón ánh sáng và thông thoáng, mát mẻ. Mẫu này áp dụng cho căn hộ loại A (102,79 m2)
Mẫu 2: Sang trọng với phong cách hiện đại kết hợp với sự qúy phái lịch lãm của kiến trúc Châu Âu. Mẫu này áp dụng cho các căn hộ loại B,C,D,E,F (123-139 m2).
Mẫu 3: Thiết kế đậm chất Á Đông, màu sắc chủ đạo mang gam màu trầm, ấm cúng mà sang trọng. Mẫu này áp dụng cho căn hộ loại G (168,66 m2)
7. 1 Số Hình Ảnh Thực Tế Hyundai Hillstate
NOTE : HIỆN NAY DỰ ÁN HYUNDAI HILLSTATE ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH VÀ ĐỒNG BỘ CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CƯ DÂN
**LIÊN HỆ NGAY HOTLINE PHỤ TRÁCH KINH DOANH DỰ ÁN : 091.751.9876**
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ THĂM QUAN DỰ ÁN
**LIÊN HỆ: chi tiết xem tại: https://sites.google.com/site/nhadep60s/gioi-thieu-du-an/hyundai-hillstate**
Nhà Tư Vấn Bất Động Sản Chuyên Nghiệp
Nguyễn Minh Nguyên
Phòng 2105 Tòa 24T2 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội
**091.751.9876**