markdown:
# Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND
Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25
lượt xem 25
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100524/luavitradong/80x100/qd_09_ubnd_tinh_ha_tinh_2942.jpg)
##
Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND
- UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH HÀ TĨNH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2010/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Xét đề nghị của các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương; của UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan; Theo Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 134/BC-STP ngày 03/3/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 1
- Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh. Các quy định trước đây của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trái với quy định này đều bị bãi bỏ. Quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, thì thực hiện theo quy định mới của Nhà nước, bãi bỏ các nội dung của quy định này, trái với quy định của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và §ầu tư; - Bộ Xây dựng; Lê Văn Chất - Cục Kiểm tra văn bản thuéc Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để B/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Đài PTTH và Báo Hà Tĩnh; - Các Phó VP/UB; - Webste Chính phủ; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Các tổ chuyên viên VP/UB; - Lưu: VT-XD. QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích yêu cầu 2
- Quy định phân cấp, phân công quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách thuộc địa phương quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí. Điều 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh Các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý, thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng; các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định này. Đối với các dự án đầu tư không có xây dựng công trình thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định này. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định này. Điều 3. Công tác kế hoạch đầu tư 1. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải lập danh mục và giao kế hoạch hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Dự án đầu tư nhóm A, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải nằm trong kế hoạch 5 năm được HĐND tỉnh thông qua, nếu dự án chưa có trong kế hoạch 5 năm thì phải có văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh. 2. Điều kiện ghi kế hoạch vốn: Tại thời điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, dự án phải có đủ các điều kiện sau: a) Đối với các dự án quy hoạch: Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch xây dựng phải có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. b. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: Có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trước thời điểm trình HĐND cùng cấp thông qua kế hoạch hàng năm. Đối với những dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng không phải lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền trực tiếp xem xét, kiểm tra sự cần thiết, nội dung đầu tư và lập danh mục gửi cơ quan đầu mối tổng hợp kế hoạch trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch hàng năm. Các tiểu dự án 3
- thuộc một chương trình, dự án đã được xác định chủ trương, quy mô đầu tư thì không phải phê duyệt về chủ trương đầu tư. c. Đối với các dự án thực hiện đầu tư: Có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trước ngày 15/11 năm trước liền kề của năm kế hoạch, trường hợp đặc biệt, những dự án có tính cấp bách phải có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh. 3. Đầu mối tổng hợp kế hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định: a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển (vốn ngân sách tập trung, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vốn sự nghiệp lập dự án quy hoạch thuộc ngân sách tỉnh), vốn Trái phiếu Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. b) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp kinh tế, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. c) Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là cấp huyện) có trách nhiệm tổng hợp, lấy ý kiến các phòng liên quan và trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do UBND cấp huyện quản lý. d) Bộ phận chuyên môn có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách của UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và trình UBND cấp xã quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do UBND cấp xã quản lý. e) Thời gian trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến. Sau thời hạn trên không có văn bản trả lời thì được xem như đã thống nhất với nội dung do cơ quan đầu mối gửi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình. 4. Việc điều chỉnh kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư; cơ quan đầu mối tổng hợp kế hoạch quy định tại khoản 3 điều này có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch. Điều 4. Quản lý đầu tư theo quy hoạch Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước khi trình UBND các cấp phê duyệt chủ trương đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 4
- Đối với dự án đầu tư không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư làm việc thống nhất với Sở chuyên ngành báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi trình UBND các cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đối với dự án đầu tư không có trong quy hoạch xây dựng hoặc chưa có quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư làm việc thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng trước khi trình cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Ban quản lý các khu công nghiệp, các Khu kinh tế có trách nhiệm quản lý việc xây dựng công trình trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt; xem xét chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế. Thời gian xem xét, chấp thuận về quy hoạch ngành hoặc quy hoạch xây dựng không quá 10 ngày làm việc. Điều 5. Cung cấp Thông tin liên quan phục vụ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. 1. Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh: a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp, đăng tải các thông tin liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng, bao gồm: Các văn bản pháp luật của nhà nước, quy định, hướng dẫn về quản lý đầu tư và xây dựng đang có hiệu lực thi hành; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch phát triển ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. b) Sở Tài chính là cơ quan tổng hợp, đăng tải các thông tin liên quan, bao gồm: Các văn bản pháp luật của nhà nước, quy định, hướng dẫn về quyết toán vốn đầu tư, quản lý giá vật tư, thiết bị, công bố đơn giá bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh. c) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tổng hợp, đăng tải các thông tin liên quan đến công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, bao gồm: Các văn bản pháp luật của nhà nước, quy định, hướng dẫn về tài nguyên và môi trường đang có hiệu lực thi hành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm, hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự báo tác động về môi trường. d) Sở Xây dựng là cơ quan tổng hợp, đăng tải các thông tin liên quan đến công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, bao gồm: Các văn bản pháp luật của nhà nước, quy định, hướng dẫn về quản lý quy hoạch kiến trúc đang có hiệu lực thi hành; quy hoạch xây dựng, quy hoạch kết cấu hạ tầng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định. 5
- e) Các sở khác có trách nhiệm đăng tải các thông tin văn bản pháp luật của nhà nước, quy định, hướng dẫn liên quan lĩnh vực quản lý của ngành mình. 2. Cung cấp thông tin trực tiếp theo đề nghị của chủ đầu tư: a) Trách nhiệm cung cấp thông tin theo đề nghị của chủ đầu tư: - Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về chính sách đầu tư, hướng dẫn thủ tục, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định dự án, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu; - Phòng quản lý quy hoạch, xây dựng, hạ tầng cấp huyện cung cấp, hướng dẫn, giải đáp các thông tin về quy hoạch xây dựng của huyện, thành phố, thị xã theo phân cấp của UBND tỉnh. - Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp cho chủ đầu tư thông tin về giá; đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị khi chủ đầu tư có yêu cầu để lập dự án; cung cấp thông tin và hướng dẫn chế độ, chính sách quản lý kinh tế - kỹ thuật, chất lượng trong xây dựng cơ bản. - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, cung cấp cho chủ đầu tư thông tin về quản lý công trình thủy lợi, đê điều khi chủ đầu tư có yêu cầu để lập dự án. - Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, hướng dẫn, giải đáp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chính sách đất đai, thủ tục thu hồi, giao đất; dự báo tác động môi trường; sử dụng tài nguyên. - Sở Tài chính cung cấp, hướng dẫn, giải đáp các thông tin chính sách về thanh quyết toán vốn đầu tư. - Các Sở chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ cung cấp, hướng dẫn, giải đáp các thông tin về quy hoạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành. - UBND cấp huyện cung cấp, hướng dẫn giải đáp các thông tin liên quan về thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hồ sơ địa chính liên quan đến địa điểm đất đai trên địa bàn. - Các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh điện lực, thông tin truyền thông cung cấp thông tin liên quan cho chủ đầu tư làm căn cứ lập dự án. b) Các cơ quan cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng thông tin và hướng dẫn, giải đáp theo đề nghị của các chủ đầu tư trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư. c) Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, hướng dẫn cụ thể việc cung cấp thông tin cho chủ đầu tư và niêm yết công khai tại cơ quan mình để triển khai thực hiện. 6
- Chương II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Điều 6. Trình tự triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 1. Chuẩn bị đầu tư. a) Phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư dự án. b) Lập dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật. c) Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. 2. Thực hiện đầu tư. a) Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán. b) Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. c) Lựa chọn nhà thầu d) Thi công xây dựng công trình. 3. Kết thúc dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng. a) Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và thực hiện bảo hành công trình theo quy định. b) Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán. Điều 7. Chủ đầu tư dự án Chủ đầu tư dự án phải được cấp có thẩm quyền giao tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi lập dự án, phù hợp quy định của Luật Ngân sách; việc xác định chủ đầu tư thực hiện như sau: 1. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Chủ đầu tư dự án là UBND tỉnh, UBND tỉnh ủy quyền cho các Ban Quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực tổ chức thực hiện. 2. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các cấp: 7
- a) Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển là đơn vị quản lý, sử dụng công trình nếu đơn vị quản lý, sử dụng công trình có đủ điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư. b) Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì người quyết định đầu tư có thể giao cho đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Trong trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ đầu tư trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vào khai thác, sử dụng. c) Các trường hợp khác, UBND tỉnh xem xét quyết định đối với từng dự án cụ thể phù hợp với khả năng nguồn vốn, chủ sở hữu đầu tư và quy mô của dự án. Điều 8. Hình thức quản lý dự án Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, căn cứ yêu cầu của dự án và năng lực của chủ đầu tư, khi phê duyệt dự án người quyết định đầu tư lựa chọn một trong các hình thức sau: a) Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư. Đối với dự án có quy mô nhỏ, yêu cầu kỹ thuật không cao, có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thực hiện dự án. b) Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thì tổ chức tư vấn đó phải có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của dự án. Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên. Tư vấn quản lý dự án được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia quản lý nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư vẫn phải sử dụng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án. Điều 9. Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư 8
- 1. Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư: a) Các Sở, ban, ngành (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh), Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp huyện), bộ phận chuyên môn UBND các xã, thị trấn (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã) và đơn vị quản lý sử dụng công trình căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã được HĐND cùng cấp thông qua, các quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư trình UBND cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. b) Nội dung hồ sơ khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo thuyết minh làm rõ các nội dung: Tên dự án, sự cần thiết đầu tư, tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng công trình (thuyết minh sơ bộ hiện trạng khu đất), sự phù hợp với quy hoạch (Quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng), mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư dự kiến, hình thức đầu tư, dự kiến tổng mức và nguồn vốn đầu tư (trong đó có phương án tổng thể bồi thường GPMB, chi phí nghiên cứu lập, thẩm định dự án), dự kiến thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện dự án; c) Nội dung quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm dự kiến xây dựng công trình, mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư dự kiến, nội dung chuẩn bị đầu tư, dự kiến tổng mức và nguồn vốn đầu tư dự án, thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư. d) Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND các cấp quyết định đầu tư theo phân cấp quy định tại điều 13 Quy định này thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư. e) Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh), Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp huyện), bộ phận chuyên môn UBND cấp xã (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã) là đầu mối tiếp nhận, thẩm tra, trình UBND các cấp xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. f) Nội dung thẩm tra gồm: Sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp quy hoạch, chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, nội dung chuẩn bị đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án. g) Thời gian thẩm tra hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tối đa là 10 ngày làm việc; thời gian xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư tối đa là 5 ngày làm việc. 9
- 2. Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư các dự án tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nhà nước và UBND tỉnh. Điều 10. Lập dự án đầu tư 1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định trừ các trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. 2. Nội dung báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình , báo cáo kinh tế - kỹ thuật: a) Nội dung báo cáo đầu tư theo quy định tại điều 5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và các quy định hiện hành. b) Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại điều 6, 7, 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh. c) Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 35 Luật Xây dựng, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh. d) Công tác tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB theo quy hoạch không phải lập dự án; thực hiện theo Quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. đ) Thời gian để lập xong dự án nhóm C không quá 3 tháng, nhóm B không quá 6 tháng, nhóm A không quá 9 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Trường hợp thời gian lập dự án kéo dài hơn so với quy định, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo và được cơ quan quyết định đầu tư chấp thuận. e) Đối với các dự án đầu tư để giải quyết các nhu cầu cấp bách, bức xúc hoặc các yêu cầu đặc biệt khác, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 3. Đối với dự án của doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư. Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định hiện hành. 10
- 4. Đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. Đối với các dự án sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau thì các bên góp vốn thoả thuận về phương thức quản lý hoặc quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ phần trăm (%) lớn nhất trong tổng mức đầu tư. 5. Các tiểu dự án trong các chương trình dự án lớn, có mức vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng, nếu không có quy định riêng thì tiểu dự án có quy mô xây dựng và người hưởng lợi nằm trọn trong địa bàn 1 xã, giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án theo quy định. 6. Dự án có nhu cầu sử dụng đất thì phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm, diện tích và làm các thủ tục giao, thuê đất theo quy định của Luật đất đai. Điều 11. Thẩm định dự án 1. Hồ sơ trình phê duyệt. a) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục số II Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và hồ sơ thiết kế cơ sở; Các văn bản pháp lý có liên quan. b) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm: Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công; Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư, kèm theo văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có). 2. Nội dung thẩm định dự án: a) Nội dung thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, khoản 1 điều 6 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh. 11
- b) Nội dung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nội dung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại điều 3 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh. c) Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005 của Chính phủ. 3. Cơ quan, tổ chức thẩm định: a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, theo điều 13, Quy định này. b) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện. c) Bộ phận chuyên môn UBND cấp xã, thị trấn chủ trì tổ chức thẩm định (hoặc thuê chuyên gia tư vấn) các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã. 4. Tổ chức thẩm định: a) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (bao gồm cả nội dung xem xét thiết kế cơ sở, lấy ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư) theo quy định. b) Các cơ quan có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo quy định tại điều 12 Quyết định này có trách nhiệm xem xét thiết kế cơ sở bao gồm: - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt; - Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; - Sự hợp lý của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; - Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; 12
- - Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định. - Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án đầu tư xây dựng công trình; tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định. Đối với các dự án đầu tư nhóm A, dự án nhóm B có tổng mức đầu tư lớn hơn 300 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù, dự án đầu tư áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nước ngoài hoặc thuê tư vấn nước ngoài và dự án đầu tư có các đặc điểm, tính chất kỹ thuật, yêu cầu công nghệ và các định mức, đơn giá không có trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức do các cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền ban hành, chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra tổng mức đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án. Chi phí thẩm tra được tính vào chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án. c) Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan phải rõ ràng trên cơ sở viện dẫn các quy định của Nhà nước và quan điểm của cơ quan tham gia ý kiến: nội dung đồng ý (phù hợp), nội dung không đồng ý (không phù hợp), nội dung cụ thể phải bổ sung hoàn chỉnh. d) Cơ quan chủ trì thẩm định dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan (bao gồm ý kiến về thiết kế cơ sở, ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư) và thông báo kết quả thẩm định dự án bằng văn bản để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt dự án. Trường hợp hồ sơ dự án đủ điều kiện theo quy định, cơ quan chủ trì thẩm định dự án lập báo cáo thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án. đ) Trường hợp hồ sơ dự án phải bổ sung hoàn chỉnh theo thông báo kết quả thẩm định dự án, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở và gửi cơ quan chủ trì thẩm định dự án để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 5. Thời gian thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật: a) Thời gian thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: không quá 7 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm C: không quá 10 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm B: không quá 20 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm A: không quá 40 ngày làm việc 13
- b) Thời gian trả lời ý kiến thẩm định kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu và hồ sơ hợp lệ, cụ thể: Dự án thuộc nhóm C: không quá 4 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm B: không quá 6 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm A: không quá 10 ngày làm việc Sau thời hạn trên, nếu cơ quan được xin ý kiến thẩm định không có văn bản tham gia ý kiến thẩm định, được xem là thống nhất với nội dung dự án do cơ quan chủ trì thẩm định gửi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình. Điều 12. Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng của Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 1. Sở Công thương tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình: hầm mỏ, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng. 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều, thuỷ sản và các công trình nông nghiệp chuyên ngành khác. 3. Sở Giao thông Vận tải tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. 4. Sở Xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị (kể cả đường giao thông đô thị); hạ tầng các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác. 5. Sở Thông tin và Truyền thông: Các công trình xây dựng chuyên ngành thông tin, truyền thông. Điều 13. Thẩm quyền quyết định đầu tư 1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C; Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án nhóm B,C; Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư các dự án nhóm C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của địa phương sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đến 2.000 triệu đồng sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh về 14
- nguồn vốn hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo cân đối kế hoạch vốn. UBND cấp xã quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên đến 500 triệu đồng sau khi có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền để đảm bảo cân đối kế hoạch vốn. 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư đến 2 tỷ đồng sau khi có chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. 3. Thời gian xem xét phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cấp có thẩm quyền tính từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: không quá 03 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm C: không quá 03 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm B: không quá 08 ngày làm việc Dự án thuộc nhóm A: không quá 10 ngày làm việc Trường hợp đặc biệt, thời gian phê duyệt dự án có thể kéo dài nhưng không quá 12 ngày làm việc. Điều 14. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại điều 18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 và điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, gửi các quyết định phê duyệt đến cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan xem xét thiết kế cơ sở và cơ quan chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt. Giao chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán, tổng dự toán công trình (bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế - kỹ thuật) theo quy định tại điều 10, Điều 11 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ. Điều 15. Lựa chọn nhà thầu 1. Việc áp dụng hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu đối với tất cả các trường hợp: Đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; mua sắm trực tiếp; chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá; tự thực hiện; lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 15
- thực hiện theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương phải được chủ đầu tư trình duyệt kế hoạch đấu thầu và chỉ được tổ chức thực hiện khi được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu; Cơ quan chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng phải hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của gói thầu trước khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu; Nghiêm cấm chủ đầu tư các dự án chia công trình thành nhiều gói thầu trái quy định để chỉ định thầu; Chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại điều 40 và điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009; khuyến khích áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đối với tất cả các gói thầu, kể cả những gói thầu nhỏ. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền quyết định đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và của địa phương. 2. Thẩm định, phê duyệt công tác đấu thầu: a) Các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư: - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch đấu thầu, báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt; - Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu và phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền quyết định đầu tư và trước pháp luật về quyết định của mình. b) Các dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: - Dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kế hoạch đấu thầu, báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện phê duyệt; - Dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư: Giao bộ phận giúp việc chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định (hoặc thuê chuyên gia tư vấn) kế hoạch đấu thầu, báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND cấp xã phê duyệt; - Chủ đầu tư giao tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư 16
- phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. c) Các dự án do doanh nghiệp Nhà nước quyết định đầu tư: Người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thời chịu trách nhiệm quyết định các nội dung công việc lựa chọn nhà thầu theo quy định; d) Trường hợp đấu thầu hạn chế, giá gói thầu khi trình kế hoạch đấu thầu phải trừ tiết kiệm theo quy định của UBND tỉnh, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu; đ) Chỉ định thầu: Khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Hồ sơ của bên mời thầu yêu cầu các nhà thầu xin chỉ định thầu phải lập phương án giảm giá, mức giảm giá tối thiểu bằng mức tiết kiệm quy định của UBND tỉnh đồng thời trình phương án đảm bảo tiến độ và cam kết chịu trách nhiệm; chủ đầu tư phải tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để chỉ định thầu theo quy định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn của mình. 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về đấu thầu; chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư thực hiện các nội dung về công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra, thanh tra và tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu theo định kỳ các dự án đầu tư thuộc phạm vi địa phương quản lý. 4. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu thầu theo thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo định kỳ (6 tháng, năm) theo quy định của pháp luật về đấu thầu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 5. Thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu. a) Thời gian thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu: Đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với các gói thầu khác: không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b) Thời gian phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định. 17
- Điều 16. Quản lý chất lượng công trình xây dưng Quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương. 1. Chủ đầu tư thực hiện việc quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về chất lượng công trình, sản phẩm trong tất cả các khâu của quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Pháp luật. 2. Trước khi khởi công công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 01 bộ hồ sơ thiết kế để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn. 3. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 4. Sở Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra, tổng hợp, tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ. 5. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với những dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư và có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 6. Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp; định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và các sự cố công trình xẩy ra trong khu kinh tế, khu công nghiệp; phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình. 6. Giám sát thi công: a) Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu cung ứng và lắp đặt thiết bị phải thực hiện công tác giám sát thi công của mình theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình xây dựng do mình thực hiện; 18
- b) Giám sát đầu tư của cộng đồng: Thực hiện theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam - Bộ Tài chính. 7. Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và tình hình cụ thể ở địa phương ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình xây dưng trên địa bàn tỉnh và văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trước khi ban hành phải có ý kiến thoả thuận của các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện. Điều 17. Điều chỉnh dự án 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được quyết định đầu tư chỉ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ. 2. Các cấp có thẩm quyền không được phép điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án thuộc đối tượng phải giám sát, đánh giá đầu tư nhưng chưa thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Điều 18. Thanh toán và quyết toán vốn đầu tư 1. Quản lý, thanh toán cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 hướng dẫn quản lý vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn. 2. Việc thanh toán vốn đầu tư phải bảo đảm đúng tiến độ, trong phạm vi tổng mức đầu tư, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; theo đúng khối lượng hoàn thành được nghiệm thu; việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn và thẩm tra quyết toán công trình phải đúng quy định về quản lý vốn đầu tư. Đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt và bố trí vốn nhưng chậm khởi công hoặc tiến độ xây dựng chậm thì phải điều chuyển vốn cho dự án đầu tư khác theo quy định. 3. Thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 19
- - Dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư: Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm tra, lập báo cáo kết quả thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Đối với Dự án UBND tỉnh uỷ quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư thì giao Giám đốc Sở Tài chính thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư ; - Dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư: Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện chịu trách nhiệm thẩm tra, lập báo cáo kết quả thẩm tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; - Đối với dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư: Ban Tài chính xã chịu trách nhiệm thẩm tra, lập báo cáo kết quả thẩm tra trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. 4. Thời hạn thanh, quyết toán vốn đầu tư a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhà thầu nộp đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định, chủ đầu tư phải thanh toán giá trị khối lượng công việc đã thực hiện cho nhà thầu. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán đến cơ quan cấp phát, cho vay vốn. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phát, cho vay vốn có trách nhiệm thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu; b) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Thời hạn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư (kể từ ngày công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng): - Đối với dự án nhóm A chậm nhất là 8 tháng; - Đối với dự án nhóm B chậm nhất là 6 tháng; - Đối với dự án nhóm C chậm nhất là 3 tháng; - Đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chậm nhất là 2 tháng; c) Thời hạn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ): - Đối với dự án nhóm A chậm nhất là 3 tháng; - Đối với dự án nhóm B chậm nhất là 2 tháng; - Đối với dự án nhóm C chậm nhất là 1 tháng; - Đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chậm nhất là 1 tháng; Điều 19. Quản lý điều kiện năng lực các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND
14 p |
76 |
6
-
Quyết định Số: 696/2010/QĐ-UBND
10 p |
104 |
5
-
Quyết định Số: 02/2010/QĐ-UBND
2 p |
95 |
5
-
Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND
6 p |
55 |
5
-
Quyết định Số: 11/2010/QĐ-UBND
2 p |
84 |
4
-
Quyết định Số: 19/2010/QĐ-UBND
3 p |
122 |
4
-
Quyết định Số: 08/2010/QĐ-UBND
7 p |
72 |
4
-
Quyết định Số: 132/2010/QĐ-UBND
5 p |
61 |
4
-
Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND
3 p |
87 |
4
-
Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND
2 p |
104 |
3
-
Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND
3 p |
73 |
2
-
Quyết định Số: 04/2010/QĐ-UBND
2 p |
91 |
2
-
Quyết định Số: 03/2010/QĐ-UBND
3 p |
91 |
2
-
Quyết định Số: 12/2010/QĐ-UBND
2 p |
99 |
2
-
Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND
3 p |
104 |
2
-
Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND
4 p |
90 |
1
-
Quyết định Số: 02/2010/QĐ-UBND
3 p |
79 |
1

Set-Cookie: TLDEVNamespace=van5ajhne0pf0bql5s63pbdu31; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)


markdown:
# Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3
lượt xem 4
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090819/vanson/80x100/99000394.jpg)
##
Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
- phßng èc éi ¬ ë ÷ iÖu luËtviÖtnam qu h c s d l v¨n LAWDATA Th«ng t c ñ a B é La o ® é n g T h ¬ n g binh v µ X∙ h éi s è 15/1999/TTB L § T B X H n g µ y 22 th¸ng n¨ m 1999 H í ng d É n th ù c Ö n 6 hi c h Õ ® é ¨n gi ÷ a ca ® è i víi c« n g h © n, n viªn ch øc lµ m vi Ö c trong c¸c d o a n h g hi Ö p n h µ n íc n Thi hµnh NghÞ nh è ®Þ s 27/1999/N§ µy CP ng 20/4/1999 ña Ýnh c Ch phñ Ò öa æi vs ® bæ sung Quy Õ µichÝnh µ ¹ch to¸nkinh doanh i víi ch t vh ®è doanh nghiÖp nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 3/10/1996 ña Ýnh ñ, sau ã Õn ña é µi chÝnh ¹ c Ch ph khic ý ki c B T tic«ng v¨n sè 2462/TC/TCDN µy ng 21/5/1999,Tæng oµn Liªn® Lao ng Öt Nam ¹ ®é Vi ti C«ng v¨n è s 617/TL§ µy ng 21/5/1999 µ é, µnh ªnquan, Bé v c¸c B ng li Lao ®éng ¬ng Th binh µ héi híng Én ùc hiÖn Õ gi÷a ®èi íi v X∙ d th ch ®é ¨n ca v ngêilao®éng trongdoanh nghiÖp µ ícnh nh n sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g § §èi t ng dông Õ gi÷a lµ c«ng ©n, î ¸p ch ®é ¨n ca nh viªnchøc ang µm ® l viÖc theo ¹ îp ng ng c¸c lo i ®å h lao ®é quy nh ¹ Òu cña é Ët Lao ®Þ ti§i 27 B Lu ®éng trongc¸cdoanh nghiÖp µ íc,bao å m: nh n g Doanh nghiÖp µ íc ho¹t ®éng nh n s¶n Êt,kinh xu doanh, ho¹t ®éng c«ng ch Ý theo LuËt doanh nghiÖp µ íc; nh n Tæ chøc, n Þ îcphÐp ¹t®éng, s¶n Êt,kinh doanh,dÞch ô ®¬ v ® ho xu v thuéc c¬ quan µnh Ýnh, sù h ch nghiÖp,§¶ng,§oµn Ó, c¸c Héi quÇn óng th ch tùtrang tr¶i Ò µi Ýnh; t v ch C«ng Çn ã ty cæ ph c trªn 50% tæng è èn µ íc hoÆc c¸c s v Nh n do doanh nghiÖp µ íc®ãng ãp nh n g theo Ët c«ng µ Lu tyv NghÞ nh è ®Þ s 28/CP ngµy 07/5/1996 cña Ýnh ñ. Ch ph Riªng ®èi víi êilao ®éng ng trong c¸c doanh nghiÖp Õu µm Öc n l vi trong c¸cngµnh,nghÒ Æc ï®ang ông Õ nh îng theo ® th ¸p d ch ®é ¨n ®Þ l quy nh ®Þ t¹ iQuy Õt nh è ®Þ s 611/TTg µy ng 24/9/1996 ña ñ íng Ýnh ñ µ c Th t Ch ph v Th«ng è ts 06/LB ngµy TT 28/2/1997 ña é c Liªnb Lao ng ¬ng ®é Th binh vµ X∙ éi Tµi chÝnh íng Én ùc hiÖn h h d th Quy Õt nh ãi trªn;Lao ng ña ®Þ n ®é c Tæng c«ng Ç u Ý Öt Nam ty D kh Vi trong nh÷ng µy µm Öc Ón ng l vi trªnbi cho c¸c nhµ thÇu dÇu khÝ níc ngoµi ® îc hëng chÕ ®é t¹ v¨n b¶n sè i 4123/L§TBXHTL µy ng 14/11/1997 ña é c B Lao ng ¬ng ®é Th binh µ héi v X∙ th× kh«ng ông Õ ÷a ca ¸p d ch ®é ¨n gi quy nh ¹ tTh«ng µy. ®Þ t i tn II. ø c ¨n gi ÷ a c a M C¨n vµo chøc cø tæ s¶n Êt,kinh doanh xu n¨ng Êt lao ®éng µ Öu su v hi qu¶ t® îctrong s¶n Êt,kinh doanh,Gi¸m c ®¹ xu ®è doanh nghiÖp sau khitrao
- 2 ® æi íiban Êp µnh v ch h C«ng oµn ïng Êp Õt nh ® c c quy ®Þ møc cho ét ¨n m b÷a ÷a ng èi®a Òn gi ca, nh t ti chi cho ÷a gi÷a tÝnh b ¨n ca theo µy ng c«ng chÕ ®é trong th¸ngcho ét êikh«ng m ng qu¸ møc ¬ng èithiÓu chung Nhµ l t do nícquy nh ¹ thêi®iÓ m ®Þ t i n¨m 1999 µ144 ng/th¸ng. l ®å III.N g u yªn t ¾ c h ë n g b ÷ a ¨n gi ÷ a c a 1.¡n theo ngµy ùc tÕ µm Öc,kÓ lµm th l vi c¶ thªm ®ñ giê); ( 8 2. Ngµy kh«ng µm Öc,kÓ ngµy l vi c¶ nghØ m au, è® thais¶n v.v. × . th . kh«ng µ ¨n v kh«ng îcthanh Òn; ® to¸nti 3. ÷ng µy µm Öc Nh ng l vi kh«ng ê ®ñ gi tiªu chuÈn íi50% ê (d gi tiªu chuÈn) th× kh«ng ÷a ca; ¨n gi 4. Ngoµi nh÷ng iÒu Ön ® ki trªn,doanh nghiÖp ã Ó c th quy nh ®Þ thªm c¸c iÒu Ön ® ki kh¸c,n Õu Ðt Êy ã î cho Öc ¾n Öu x th c l i vi g hi qu¶ µ v tr¸ch nhiÖ m ña çi c¸nh©n íi Öu c m v hi qu¶ s¶n Êt,kinhdoanh ña xu c doanh nghiÖp. 5. §èivíinh÷ng doanh nghiÖp s¶n Êt,kinh doanh xu gÆp ã kh kh¨n cha thÓ a Ý ÷a gi÷a vµo µnh ® chiph b ¨n ca gi¸th hoÆc Ý u ph l th«ng × th doanh nghiÖp ph¶it×m Ön c¸c bi ph¸p gi¶m Ý chiph kh¸c ®Ó ã ån chøc ÷a c ngu tæ b ¨n ÷a ca. Trêng îp,doanh gi h nghiÖp ∙ ×m Ön ® t c¸c bi ph¸p ÕtkiÖm ti c¸c chi phÝ kh¸c nhng Én v kh«ng ån × ®ñ ngu th Gi¸m c ®è doanh nghiÖp trao ® æi, thèng Êt víi nh Ban Êp µnh ch h C«ng oµn ¹m êicha ùc hiÖn ÷a ÷a ® t th th b ¨n gi ca theo quy nh ¹ Th«ng µy. ®Þ t i tn IV. æ c h ø c th ù c hi Ö n T 1. C¨n vµo cø møc ÷a ca ¨n gi quy nh, ®Þ doanh nghiÖp ã c tr¸chnhiÖ m tæ chøc ÷a ÷a ca b ¨n gi cho êilao ®éng µ ng m kh«ng îcph¸ttiÒn.Trêng îp ® h ® Æc Ötkh«ng Ó chøc ÷a ÷a ca × Êp Òn cho êilao ®éng bi th tæ b ¨n gi th c ti ng tù lo ¨n ca, sau ∙ èng Êt ý Õn íiBan Êp µnh khi® th nh ki v ch h c«ng oµn ña ® c doanh nghiÖp. 2.Chi phÝ ÷a ca îch¹ch to¸nvµo µnh ¨n gi ® gi¸th hoÆc Ý u ph l th«ng. 3. C¸c é, µnh, ®Þa ¬ng, c¸c B ng ph Tæng c«ng ty 91/TTg c¨n quy cø ®Þnh ña c Th«ng µy tn chØ o,kiÓm ®¹ tra,gi¸m Öc ùc hiÖn ÷a ÷a s¸tvi th b ¨n gi ca ¹ c¸cdoanh t i nghiÖp éc quyÒn thu qu¶n ý, l b¶o ¶m Öc ùc hiÖn ÷a ® vi th b ¨n gi÷a cã ông Ých ùc n Öc óc y ca t¸cd t c ®Õ vi th ®È t¨ng n¨ng Êt lao ®éng, su n©ng cao Öu hi qu¶ s¶n Êt,gi¶m µnh µ xu gi¸th v b¶o ¶m ® søc Îcho êi kho ng lao®éng. 4.Th«ng µy ã Öu ùckÓ õngµy ý. tn c hi l t k Riªng nh÷ng doanh nghiÖp õ 1/1/1999 n µy t ®Õ ng Th«ng µy ã Öu tn c hi lùc,®∙ chøc theo tæ ¨n ca quy nh ¹ ®Þ tiNghÞ nh è ®Þ s 30/1998/N§ µy CP ng 13/5/1998 ña Ýnh ñ µ c Ch ph v Th«ng híng Én è t d s 99/1998/TT BTC µy ng 14/7/1998 ña é µi chÝnh × òng îch¹ch µo µnh c BT th c ® to¸nv gi¸th hoÆc Ý ph
- 3 l th«ng Ý ca u chi ph ¨n theo møc quy nh ¹ ®Þ t iTh«ng nµy Ýnh õ µy t t t ng doanh nghiÖp chøc ÷a ÷a ca. tæ b ¨n gi Trong qu¸ ×nh ùc Ön Õu ã íng ¾ c Þ é, µnh, tr th hi n cv m ®Ò ngh c¸c B ng ®Þa ¬ng ph ph¶n ¶nh Ò é v B Lao ng ¬ng ®é Th binh vµ héinghiªncøu X∙ gi¶i quyÕt.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
67 p |
477 |
53
-
Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
10 p |
285 |
43
-
Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
3 p |
462 |
36
-
Thông tư 21/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
5 p |
408 |
17
-
Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
8 p |
214 |
16
-
Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
16 p |
230 |
15
-
Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
13 p |
211 |
14
-
Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
12 p |
153 |
14
-
Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
2 p |
274 |
10
-
Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
9 p |
190 |
9
-
Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
5 p |
161 |
7
-
Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
13 p |
145 |
5
-
Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
11 p |
99 |
4
-
Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
7 p |
106 |
3
-
Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
6 p |
146 |
3
-
Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
2 p |
127 |
3
-
Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
7 p |
100 |
1
-
Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
4 p |
119 |
1

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=h33sqh8g6jptka6v1blipntpk3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown: __Tải nhạc__, __tải nhạc mp3 Zing__, __tải nhạc miễn phí__về cho điện thoại của bạn, __nghe nhạc hot__, __tải nhac miễn phí__online mới nhất chất lượng cao, cập nhật __bảng xếp hạng âm nhạc__nhanh nhất, __lời bài hát__chính xác, thông tin về các __nghệ sĩ âm nhạc__. Tất cả sẽ được **cập nhật liên tục và chính xác nhất.** [TaiNhacMp3.VN]() **TaiNhacMp3.VN - Nghe nhạc Mp3, tải nhạc mp3, tải nhạc miễn phí**

WARC-Truncated: length

Server: nginx

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-XSS-Protection: 1; mode=block

X-Content-Type-Options: nosniff


markdown:
Links sub Việt
http://www.fshare.vn/file/41KIK149NA7S
link die rùi bạn ơi.up lại dùm cái
link die rùi bạn ơi.up lại dùm cái
Đã sửa link BluRay "q": 720p: [https://www.fshare.vn/file/IGEEI2J9F1MPGTI]
Bản HDCam chất lượng đây: [https://www.fshare.vn/file/OEP43WZYMXLT]
cho minh xin lai link phim primal- quái vật nguyên sinh đi ad ơi. thanks nhiu nha
cho minh xin lai link phim primal- quái vật nguyên sinh đi ad ơi. thanks nhiu nha
xin pass giải nén file sub việt với mn
Link bluray chết mất rồi!

X-Custom-Cache: HIT, Exec Time=358.46ms, Cache Age=96670sec

Set-Cookie: SESS24164f308cb7234449ad641dc01fb078=ro0e187mnuln43qnt6c5qsclt1; expires=Thu, 18-May-2017 08:29:23 GMT; Max-Age=2000000; path=/; domain=.taiphimhd.net

Server: cloudflare-nginx

Cache-Control: post-check=0, pre-check=0

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown: Phi công cùi cùi thôi. Nhừng mà nhiệt tình [email protected] Ai để ý thì ll qua mail rồi bàn tiếp. Nhất định phải kín đáo . Ko ràn buộc . Ko dín dán gì đêngia đình ..... Tks nhìu .

Cache-control: private, max-age=0


markdown:
“Shinhwa Broadcast” Shin Hyesung đã mang đến trận cười nghiêng ngả khi thể hiện sự thiên vị của mình đối với diễn viên Eunji.
‘Shinhwa Broadcast – Shinhwa tìm kiếm các huyền thoại bé’ lên sóng lúc 11h tối ngày 5/1 nói về tập 2 trong hành trình Shinhwa tìm kiếm huyền thoại bé ở Busan, một công ty múa rối lâu đời ‘I keeper’ đã cho bọn trẻ con niềm hy vọng và dạy chúng nhiều bài học bổ ích.
Vào ngày đó, Shinhwa cùng với Eunji và Lizzy đã chuẩn bị một show rối “Câu chuyện về con cáo tốt bụng”. Câu chuyện khuyến khích bọn trẻ không nên đi lạc. Trong show, Lee Minwoo và Eunji đóng vai chính là con chó sói và con cáo. Shin Hyesung là đạo diễn.
Vì thế, Shin Hyesung đã hướng dẫn, lãnh đạo mọi người trong suốt buổi tập và anh ấy cũng đã nỗ lực hết sức dù thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, anh ấy đã tự ý bỏ cảnh Lee Minwoo và Eunji ôm nhau rồi hỏi Eunji “Em thấy có ổn không?”. Từ đầu cho đến cuối, Hyesung chỉ chu đáo với mỗi Eunji.
Thấy sự thiên vị của Shin Hyesung, Junjin đã hỏi “Tại sao anh chỉ thiên vị với diễn viên nữ thôi thế?”. Mọi người đã được dịp cười nắc nẻ khi nghe Junjin thốt ra những lời nói tràn đầy sự khó chịu mà không hề do dự gì cả.
Cre: malpabo
Viettrans: Belie@kites.vn


markdown:
Hotline:
0942.416.933
GIỚI THIỆU
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐỐI TÁC
Siêu Thị Website
1000 Mẫu Website Đẹp
Website Theo Yêu Cầu
Mẫu Webiste Bán Hàng
Mẫu Website Du Lịch
Mẫu Webiste Dịch Vụ
Web Giới Thiệu Công Ty
Mẫu Website Khách Sạn
Mẫu Web Hàng Công Nghệ
Hosting - Tên Miền
Seo - Adwords
Hosting - Tên Miền
SEO - ADWORDS
Tuyển dụng
Tuyển Dụng Lập Trình Viên ASP.NET
Tuyển Dụng Thiết Kế Đồ Họa
Tin tức
Tin Tất Thành
Tin Du Lịch
Tin Công nghệ
Kiến thức website
Liên hệ
Trang chủ
Siêu Thị Website
Website Theo Yêu Cầu
Danh mục dịch vụ
1000 Mẫu Website Đẹp
Website Theo Yêu Cầu
Mẫu Webiste Bán Hàng
Mẫu Website Du Lịch
Mẫu Webiste Dịch Vụ
Web Giới Thiệu Công Ty
Mẫu Website Khách Sạn
Mẫu Web Hàng Công Nghệ
Hosting - Tên Miền
Seo - Adwords
Tin tức nổi bật
Tất Thành Top 100 Doanh Nghiệp Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc 2016
Tất Thành gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Tất Thành trên chuyên mục Khởi Nghiệp - Bản tin thời sự 12h trưa trên VTV1
Tất Thành JSC trên Báo tuổi trẻ thủ đô ra ngày 10/10/2015
Ý kiến khách hàng
Cảm ơn công ty Tất Thành Tôi đã làm việc với nhiều đối tác trong lĩnh vực IT và tất thành thực sự đã làm tôi hài lòng. Thực sự để nói vượt hơn sự hài lòng là t...
Nguyễn Tuyền
Cầu Giấy, Hà Nội
Đã từng làm việc với nhiều công ty thiết kế web. Nhưng khi làm việc với Cty Tất Thành, tôi cảm thấy rằng rất hài lòng và thích phong cách làm việc chuyên nghiệp...
Hùng Nguyên
Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Thực sự khách quan tôi thấy Web Tất Thành là đơn vị rất chuyên nghiệp và uy tín trong BNI Lucky và cả cộng đồng BNI, đã đáp ứng yêu cầu cao của nhiều DN lớn và ...
Nguyễn Phúc Hưng
Số 125 - phố 400 - Sơn Tây - Hà Nội
Tôi đang sử dụng các dịch vụ của Tất Thành cho 3 website: toanankhanh.com.vn, demhanquoc.vn và congxepdien.vn và SEO. Thực sự rất hài lòng với Tất Thành! Dịch v...
Phạm Toàn Vinh
Số 4, 199/2, Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thay mặt thicongson24h.com Tôi chân thành cảm ơn tất thành rất nhiều !Các bạn đã cho đi rất nhiều, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian đầu. Thicongson24h.com đan...
Đỗ Thành Văn
Số 83 Thái Thịnh I, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà nội
Thời gian qua cảm ơn các bộ phận của tất thành đã hỗ trợ mình rất nhiệt tình trong quá trình hoàn thiện web, các bạn làm việc rất tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt ...
Đào Duy Tùng
Phú Xuyên - Hà Nội
Xin thay mặt tập thể Thiên Bằng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Thắng, bạn Tú, bạn Hòa, bạn Thanh và các bạn SEO bên Tất Thành đã tập trung đẩy lượng truy cập...
Vương Công Văn
Km12, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
Khi được làm việc với TẤT THÀNH Tôi cảm thấy đây mới là Sự lưa chọn chính xác của tôi nói chung, và các bạn cùng toàn thể các công ty nói riêng.Tại Sao tôi Đánh...
Nguyễn Hoàng Nam
Tầng 2 Số Nhà 57 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thiết Kế Website Du Lịch Chuyên Nghiệp
Cập nhật: 24/03/2017
Lượt xem: 3372
Cỡ chữ
THIẾT KẾ WEBSITE DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Bạn là chủ doanh nghiệp, tổ chức, công ty, cá nhân đang nắm bắt được
xu thế phát triển ngành du lịch
ở nước ta và đang cần
thiết kế website du lịch chuyên nghiệp
với mục địch cung cấp thông tin Tour du lịch, khách sạn, nhà nghỉ của công ty đến quý khách hàng đang có nhu cầu đi du lịch, nghỉ mát. Công ty Tất Thành JSC sẽ mang đến cho Quý khách hàng
học bóng đá
những website hoàn hảo với những tính năng ưu việt như: cung cấp thông tin tour, tìm kiếm tour, quy trình đặt tour, quản lý tour Online,...
Tư vấn miễn 24/7:
Mss. Hiền
☏
Hotline
:
0942.416.933
✉
Email
:
marketing
@tatthanh.com.vn
- Skype
:
hien
_tatthanh
TẤT THÀNH THIẾT KẾ WEBSITE DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Công ty thiết kế website Tất Thành
với
7 năm thành lập
,
10 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực thiết kế website du lịch chuyên nghiệp. Tất Thành JSC với
1.500 khách hàng
thiết kế website, hơn
2.000 sản phẩm website
. Tất Thành JSC tự tin mang đến cho Quý khách hàng những website du lịch chuyên nghiệp, chuẩn Seo với tính năng cao cấp, khả năng
học bóng rổ
chuyển đổi khách hàng cao khi truy cập website. Sau đây là tiêu chí thiết kế website du lịch tại Tất Thành JSC:
Thiết kế website du lịch chuyên nghiệp là việc thể hiện được đặc thù chi tiết ngành du lịch nên website, website du lịch mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi lướt web.
Thiết kế web du lịch chuyên nghiệp phải làm nổi bật nên được giá trị đẳng cấp của doanh nghiệp du lịch và thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch của khách hàng trên website.
Thiết kế kế web du lịch đẹp phải làm nổi bật lên cho khách hàng thấy được sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, phong cách phục vụ chuyên nghiệp
dạy bóng đá cơ bản
của doanh nghiệp du lịch với du khách. Website du lịch phải có sự sáng tạo trong giao diện, thể hiện đầy đủ tour du lịch, các tính năng tìm kiếm nhanh, quản lý tour du lịch dễ dàng.
HỒ SƠ NĂNG LỰC – TẤT THÀNH PROFILE
Quý khách hàng vui lòng xem
hồ sơ năng lực Tất Thành JSC
để hiểu rõ hơn về năng lực thiết web du lịch của Tất Thành tại đây:
DỰ ÁN TẤT THÀNH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG – QUẢN TRỊ
Quý khách hàng tham khảo
các mẫu website du lịch đẹp
Tất Thành JSC đã triển khai thiết kế website du lịch
: Tư vấn - Báo giá – Thiết kế - Xây dựng – Quản trị - Bảo hành.
Dulichhomnay.vn
Vietlandholidays.com
Cattour.vn
Ahomevietnam.com
Hathanhtravel.com
Toursinhcafe.com
Tourhanoi.vn
Thientantravel.com
Multicolor-travel.com
Hoankiemtour.vn
Sinhcafetour.com.vn
Dulichvanhoa.com
Hoangnamtourist.vn
Achautourist.com
Vietlinkvn.vn
Thesinhcafetourist.com.vn
Dulichvietha.vn
Discoverytoursvietnam.com
Bactrungnamtravel.com.vn
Landtourshanoi.com
Các mẫu website du lịch đẹp
CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ WEB DU LỊCH
Tại
Tất Thành JSC
, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật những công nghệ mới nhất để xây dựng website du lịch nhằm đem lại cho khách hàng những website đẳng cấp nhất.
Thiết kế website du lịch
được xây dựng dựa trên nền tảng
ASP.NET
của tập đoàn Microsoft. Đây là một nền tảng lập trình website mạnh nhất trên thế giới
học bóng đá thiếu nhi
với tính năng kế thừa và tính hợp những tính năng mới của các website khác. Thiết kế web du lịch trên nền tảng ASP.NET thường xuyên nâng cấp để trở nên mạnh mẽ hơn, bảo mật, tối ưu hơn.
Tất Thành cung cấp các dịch vụ thiết kế website du lịch chuyên nghiệp:
Thiết kế website du lịch theo mẫu
Thiết kế website du lịch theo yêu cầu
THIẾT KẾ WEBSITE DU LỊCH ĐẸP THEO MẪU
Thiết kế web du lịch chuyên nghiệp theo mẫu
là gói thiết kế website theo các mẫu Quý khách hàng chọn tại
siêu thị
các mẫu website du lịch đẹp
. Tất Thành sẽ thiết kế, làm website du lịch theo đúng mẫu website du lịch mà Quý khách hàng lựa chọn.
--
Xem hơn
99 MẪU WEBSITE DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
--
1. Giao diện website du lịch: Thiết kế như mẫu website du lịch khách hạng lựa chọn
2. Tính năng website du lịch: Website có đầy đủ tính năng của một website du lịch
3. Thời gian ban giao website: Từ
3 – 5 ngày
tùy theo mẫu website
4. Thời gian bảo hành website: Bảo bành vĩnh viễn
5. Chi phí trọn gói: từ
3
.09000
– 3.490.000 VNĐ
( thanh toán 1 lần giảm 400.000 VND đối với tất cả các mẫu website du lịch)
6. Tặng 01 tên miền trị giá
270.000 VNĐ
(tên miền
.COM
hoặc
.NET
)
7. Tặng 01 hosting dung lượng
2.000 MB
trị giá
1.680.000 VNĐ
THIẾT KẾ WEBSITE DU LỊCH ĐẸP THEO YÊU CẦU
Gói
thiết kế web du lịch chuyên nghiệp
theo yêu cầu là gói thiết kế website du lịch cao cấp với:
tính năng cơ bản của một website du lịch
+
tính năng theo yêu cầu Quý khách hàng
.
1. Quý khách hàng yêu cầu thiết kế riêng tính năng và giao diện website
2. Giao diện website du lịch theo yêu cầu khách hàng
3. Tính năng website du lịch theo yêu cầu khách hàng
4. Thời gian bàn giao website sau kỹ hợp đồng: từ
15 – 20 ngày
tùy theo độ phức tạp giao diện và tính năng website
5. Thời gian bảo hành: Bảo hành vĩnh viễn
6. Chi phí trọn gói bao gồm website, tên miền, hotsting: từ
6.000.000 – 10.000.000VND
tùy theo tính năng website.
TÍNH NĂNG THIẾT KẾ WEB DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Bảng dưới đây thể hiện
tính năng cơ bản của một website du lịch chuyên nghiệp
, Tất Thành JSC cũng thiết kế tính năng website du lịch theo yêu cầu của Quý khách hàng.
TT
Module
ĐẶC ĐIỂM
1.
Trang giới thiệu
Lợi ích mang lại:
giúp người xem có được thông tin để hiểu hơn về công ty du lịch. Dễ dàng có được các thông tin cần thiết về các tour du lịch... khi có nhu cầu.
Tính năng quản lý bài giới thiệu:
Cho phép tạo ra nhiều trang giới thiệu để người xem dễ dàng tìm hiểu thông tin. Ví dụ (có thể có một hoặc nhiều các nội dung:
Giới thiệu chung
Ý nghĩa thương hiệu
Tầm nhìn & sứ mệnh
Thông tin liên hệ
…
Nội dung mỗi trang giới thiệu bao gồm: tên bài giới thiệu, giới thiệu ngắn, nội dung chi tiết bài giới thiệu. Hệ thống cho phép chèn hình ảnh, flash, video lấy từ youtube vào nội dung website.
Link website hiển thị dạng: Domain/gioi-thieu.htm
2.
Tour du lịch
2.1
Tour du lịch k
huyến mại
Đăng tải các thông tin về các tour khuyến mại mà công ty cung cấp để khách hàng khi truy cập vào website có thể tìm hiểu thông tin cũng như nắm được các chương trình, giá cả mà công ty cung cấp.
Hiển thị menu cấp 2
Hiển thị dưới dạng danh sách không phân chia danh mục
Chi tiết 1 tour khuyến mại bao gồm tên tên tour, hình ảnh, thông tin tour(thời gian, lịch khởi hành, nơi khởi hành, số chỗ),mô tả, nội dung chi tiết, giá niêm yết, giá khuyến mại, nút đặt tour(đặt ngay)...
Phân thành các tab:
Chương trình tour
Chi tiết tour
Thông tin chuyến bay
Hướng dẫn viên
Thông tin khách sạn
Chi phí chi tiết (người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ, người nước ngoài)
Lưu ý
Lịch khởi hành hàng tháng
Các tour ghi rõ giá, giá khuyến mại (nếu có khuyến mại)
Không giới hạn số lượng tour đăng tải lên website
Có nút đặt ngay dưới mỗi tour.
Form đặt hàng dưới mỗi sản phẩm với các thông tin: tên, điện thoại, email, địa chỉ, nội dung (ghi chú), số lượng người lớn, số lượng trẻ em.
Link hiển thị: Domain/danh-muc-khuyen-mai.html, domain/khuyen-mai/html, domain/chi-tiet-tour-khuyen-mai.html
2.2
Tour trong nước
Đăng tải các thông tin về các tour trong nước mà công ty cung cấp để khách hàng khi truy cập vào website có thể tìm hiểu thông tin cũng như nắm được các chương trình, giá cả mà công ty cung cấp.
Hiển thị theo menu cấp 3
Du lịch miền bắc
Du lịch Hà Giang
Du lịch Hà Nội
Du lịch Lạng Sơn
Du lịch Sapa
Du Lịch Sơn La
...
Du lịch miền trung
Du lịch Huế
Du lịch Thanh Hóa
Du lịch Binh Thuận
Du lịch Tây Nguyên
Du lịch Đà Lạt
Du lịch Đà Nẵng
...
Du lịch miền nam
Du lịch Sài Gòn
Du lịch Tiền Giang
Du lịch Cần Thơ
Du lịch Vũng Tàu
...
Du lịch tết
Tour tết Bắc Bộ
Tour tết trung bộ
Tour tết nam bộ
Tour tết xuyên Việt
...
Du lịch biển đảo
Du lịch Hạ Long
Du lịch Phú Quốc
Du lịch Côn Đảo
Du lịch Sầm Sơn
Du lịch Cát Bà
...
Chi tiết 1 tour bao gồm tên tên tour, hình ảnh, thông tin tour(thời gian, lịch khởi hành, nơi khởi hành, số chỗ),mô tả, nội dung chi tiết, giá niêm yết, giá khuyến mại (nếu có), nút đặt tour(đặt ngay).
Phân thành các tab:
Chương trình tour
Chi tiết tour
Thông tin chuyến bay
Hướng dẫn viên
Thông tin khách sạn
Chi phí chi tiết (người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ, người nước ngoài)
Lưu ý
Lịch khởi hành hàng tháng
Các tour ghi rõ giá, giá khuyến mại (nếu có khuyến mại)
Không giới hạn số lượng tour đăng tải lên website
Có nút đặt ngay dưới mỗi tour.
Form đặt hàng dưới mỗi sản phẩm với các thông tin: tên, điện thoại, email, địa chỉ, nội dung (ghi chú), số lượng người lớn, số lượng trẻ em.
Link hiển thị: Domain/Du-lich-trong-nuoc.html, domain/trong-nuoc/html, domain/chi-tiet-tour-trong-nuoc.html
2.3
Tour Quốc Tế
Đăng tải các thông tin về các tour quốc tế mà công ty cung cấp để khách hàng khi truy cập vào website có thể tìm hiểu thông tin cũng như nắm được các chương trình, giá cả mà công ty cung cấp.
Hiển thị theo menu cấp 3
Du lịch Châu Á
Du lịch Hàn Quốc
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Thái Lan
Du Lịch Trung Đông
Du Lịch Dubai
...
Du lịch Châu Âu
Du lịch Hy Lạp
Du Lịch Anh
Du lịch Nga
Du lịch Pháp
Du lịch Italia
...
Du lịch Châu Phi
Du lịch Nam Phi
Du lịch Ai Cập
Du lịch Châu Mỹ
Du lịch Cuba
Du lịch Mỹ
Du Lịch Brazin
....
Du lịch Châu Úc
Du lịch Úc
Du lịch New Zealand
Chi tiết 1 tour bao gồm tên tên tour, hình ảnh, thông tin tour(thời gian, lịch khởi hành, nơi khởi hành, số chỗ),mô tả, nội dung chi tiết, giá niêm yết, giá khuyến mại (nếu có), nút đặt tour(đặt ngay).
Phân thành các tab:
Chương trình tour
Chi tiết tour
Thông tin chuyến bay
Hướng dẫn viên
Thông tin khách sạn
Chi phí chi tiết (người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ, người nước ngoài)
Lưu ý
Lịch khởi hành hàng tháng
Các tour ghi rõ giá, giá khuyến mại (nếu có khuyến mại)
Không giới hạn số lượng tour đăng tải lên website
Có nút đặt ngay dưới mỗi tour.
Form đặt hàng dưới mỗi sản phẩm với các thông tin: tên, điện thoại, email, địa chỉ, nội dung (ghi chú), số lượng người lớn, số lượng trẻ em.
Link hiển thị: Domain/Du-lich-quoc-te.html, domain/quoc-te/html, domain/chi-tiet-tour-quoc-te.html
3.
Trang tin tức
Lợi ích trang tin tức mang lại:
Website du lịch thì cần có trang tin tức để:
Khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin về công ty/đơn vị cung cấp sản phẩm/dịch vụ từ đó tăng thêm sự tin tưởng đối với đơn vị/tổ chức/công ty, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ, trao đổi thông tin, tỷ lệ mua hàng.
Giúp tăng hiệu quả marketing của đơnvị/công ty, giúp nhiều người biết đến các hoạt động của công ty/đơn vị hơn.
Nhân viên của công ty dễ dàng tìm hiểu thông tin của công ty/đơn vị mình làm việc hơn.
Đối với các ứng viên có nhu cầu xin vào làm việc hay ứng tuyển, trang tin tức của công ty/đơn vị là nơi cung cấp thông tin cần thiết và hữu ích đối với các ứng viên, giúp công ty/đơn vị có nhiều ứng viên phù hợp hơn.
...
Tính năng của trang tin tức:
Quản lý mục tin tức:
Cho phép tạo ra các danh mục tin (không giới hạn số lượng, tối đa 3 cấp). Ví dụ như:
1. Tin công ty/ cửa hàng
Chương trình sự kiện hoạt động
Tin đơn vị/công ty
Tin khuyến mại
Tin tuyển dụng
….
2. Chia sẻ kiến thức/thông tin du lịch
3. ….
Cho phép đăng tải các tin tức vào các danh mục tin.
Tìm kiếm trên toàn trang
Link của danh mục tin có dạng: domain/danh-muc-tin-tuc.htm
Quản lý danh sách tin tức:
Thông tin về mỗi tin bao gồm: tiêu đề tin, mô tả tin, ảnh đại diện, chi tiết tin. Hệ thống cho phép chèn hình ảnh, flash, video lấy từ youtube vào nội dung website.
Cho phép tạo ra các nhóm tin theo chủ đề như: tin nổi bật, chương trình,… và đưa các tin thuộc vào các nhóm tin theo chủ đề này, giúp người xem dễ xem thông tin hơn.
Cho phép tìm kiếm tin tức theo từ khóa.
Link chi tiết một tin có dạng: domain/chi-tiet-tin.htm
Tính năng bình luận: cho phép gửi ý kiến bình luận về tin.
Chia sẻ tin tức lên các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Google+,...
Tính năng hữu ích cho việc bán hàng/dịch vụ:
Cho phép gắn các sản phẩm/dịch vụ vào mỗi tin, tăng hiệu quả hoạt động bán hàng.
Cho phép bình luận dạng facebook, chia sẻ qua các mạng xã hội giúp tăng tính truyền thông xã hội, giúp mang lại hiệu quả cao hơn.
4.
Trang Dịch Vụ
- Đăng tải các thông tin về các dịch vụ mà công ty cung cấp để khách hàng khi truy cập vào website có thể tìm hiểu thông tin cũng như nắm được các chương trình, cũng như dịch vụ của công ty.
- Hiển thị thông tin các dịch vụ như:
Đăng ký thuê xe
Làm visa
Đặt vé máy bay
Đặt phòng khách sạn
...
- Chi tiết 1 dịch vụ bao gồm tên tên dịch vụ, hình ảnh, mô tả, nội dung chi tiết của dịch vụ ...
- Không giới hạn số lượng dịch vụ đăng tải lên webite
- Có phân chia danh mục, menu đa cấp.
- Có form đăng ký sử dụng dịch vụ dưới mỗi dịch vụ với các thông tin: tên, điện thoại, email, địa chỉ.
- Link hiển thị: Domain/danh-muc-dich-vu.html, domain/dich-vu/html, domain/chi-tiet-dich-vu.html
5.
Tính năng tìm kiếm tour
Cho phép khách hàng có thể tìm kiếm tour nhanh hơn
Phân loại theo 2 mục lựa chọn là: Trong nước, Quốc Tế
Lọc tìm kiếm theo các mục: điểm đến, nơi khởi hành, khoảng giá, từ khóa, thời gian.
Các mục hiển thị thông tin như:
Điểm đến
Nha Trang
Đà Nẵng
Tokyo
Bắc Kinh
...
Nơi khởi hành
Hà Nội
Tp.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
...
Khoảng giá
< 1 triệu
1-4 triệu
4-8 triệu
8-20 triệu
>20 triệu
Thời gian
½ ngày
1 ngày
1 ngày 2 đêm
2 ngày 1 đêm
6 ngày 7 đêm
....
Từ khóa (tìm kiếm theo từ khóa)
Tìm kiếm tương đối dựa theo điểm đến, gợi ý cho khách hàng các tour khác có cùng điểm đến nếu như tour khách hàng tìm không có tại thời điểm đó
6.
Lịch khởi hành
Đăng tải lịch khởi hành các tour do công ty cung cấp, quản trị thể chỉnh sửa hàng ngày.
Hiển thị dạng bảng dữ liệu gồm các cột: Tên Tour, Thời gian (thời gian du lịch), Khởi hành (ngày khởi hành), Giá, đặt tour.
Phân chia theo các danh mục:
Tour trong nước từ Hà Nội
Tour trong nước từ Tp. Hồ Chí Minh
Tour trong nước từ Đà Nẵng
Tour quốc tế từ Hà Nội
Tour quốc tế từ Đà Nẵng
Tour quốc tế từ Tp. Hồ Chí Minh
Tour Tết
7.
Thư viện
7.1
Thư viện video:
Lợi ích trang video/hình ảnh mang lại:
nếu có trang video/hình ảnh sẽ giúp khách hàng của Quý đơn vị:
Ngày nay, video/hình ảnh là một công cụ hấp dẫn khách hàng, các đơn vị có liên quan khi truy cập vào website hơn nhiều so với tin bài bởi tính trực quan và có tính xác thực cao.
Khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin về công ty du lịch và các tour du lịch mà công ty cung cấp từ đó tăng thêm sự tin tưởng đối với công ty, tăng tỷ lệ mua hàng, sử dụng dịch vụ.
Giúp tăng hiệu quả marketing của công ty, giúp nhiều người biết đến sản phẩm dịch vụ của công ty hơn, một cách trực quan và sinh động hơn.
Nhân viên của công ty dễ dàng tìm hiểu thông tin của công ty mình làm việc hơn.
Đối với các ứng viên có nhu cầu xin vào làm việc hay ứng tuyển, trang tin tức của công ty là nơi cung cấp thông tin cần thiết và hữu ích đối với các ứng viên, giúp công ty có nhiều ứng viên phù hợp hơn.
...
TÍNH NĂNG CỦA TRANG VIDEO/HÌNH ẢNH:
Quản lý danh mục video/hình ảnh:
Cho phép thêm, sửa, xóa các danh mục hình ảnh (không giới hạn số lượng, tối đa 3 cấp). Ví dụ như:
Hình ảnh công ty
Chương trình sự kiện
Hoạt động nội bộ
Hoạt động của Khách du lịch
….
Video/Hình ảnh quảng bá giới thiệu tour du lịch
Video/Hình ảnh giới thiệu dịch vụ
….
Cho phép đăng tải các Video/hình ảnh vào các danh mục hìnhanh.
Link của danh mục tin có dạng: domain/danh-muc-hình-ảnh.html
Quản lý danh sách Video/album hình ảnh:
Cho phép thêm, sửa, xóa các hình ảnh vào mỗi danh mục video/hình ảnh
Các video/hình ảnh được tổ chức thành các album video/ảnh, mỗi album video/ảnh chứa nhiều video/ảnh.
Mỗi video/hình ảnh gồm: tên video/hình ảnh, mô tả, số lượt xem, ngày đăng
Hình ảnh có thể đưa lên bằng 2 cách: up từng ảnh 1 hoặc up hàng loạt hình ảnh giúp tiết kiệm thời gian
Video có thể đưa lên bằng 2 cách: up thẳng lên website (với video dung lượng nhỏ), up lên các trang chia sẻ video lớn như Youtube,… rồi dẫn link vào website
Hình ảnh hiển thị trực quan, sinh động.
Không giới hạn số lượng video/hình ảnh trong mỗi album video/hình ảnh
Hệ thống hiển thị các album ảnh khác cùng danh mục khi xem chi tiết 1 album video/ảnh.
Link website hiển thị dạng: Domain/tên-album-video/ảnh.htm
Gắn sản phẩm, dịch vụ vào danh mục video/hình ảnh và chi tiết video/hình ảnh:
Tính năng tìm kiếm
Tính năng thùng rác:
Tính năng mạng xã hội và marketing:
7.2
Thư viện hình ảnh:
8.
Tính năng phụ trợ
New letter:
Là công cụ để người quản trị website của công ty có thể gửi các bản tin khuyến mại, thông báo cho khách hàng khi đăng ký nhận tin. Nhận email của khách hàng qua form, không có công cụ gửi mail trong hệ thống.
Chia sẻ qua mạng xã hội
(Facebook, Twitter, G+, youtube ...)
Fanpage facebook
Hỗ trợ trực tuyến
: Hỗ trợ khách hàng qua nick yahoo/skype, số lượng nick không giới hạn
Tính năng sitemap
(sơ đồ website): hiển thị cấu trúc website dạng hình cây. Người sử dụng click vào để xem thông tin từng module
8.
Trang liên hệ
Lợi ích trang liên hệ:
giúp Quý đơn vị:
Cung cấp thông tin giúp khách hàng tiện liên hệ với công ty khi có nhu cầu mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ hay liên kết hợp tác,...
Cung cấp công cụ để khách hàng/ người xem gửi yêu cầu trực tuyến
...
TÍNH NĂNG CỦA TRANG LIÊN HỆ:
Quản lý thông tin liên hệ:
Website hiển thị thông tin giúp người xem có được thông tin của công ty (tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email, fax, tài khoản ngân hàng,...) và của các phòng ban (nếu cần) để người xem tiện liên hệ, nhanh chóng liên hệ phòng ban cần làm việc mà không mất thời gian hỏi và trả lời.
Hệ thống cung cấp tính năng cho phép người quản trị website tự cập nhật nội dung liên hệ
Quản lý danh sách phòng ban:
Cho phép thêm, sửa, xóa các danh sách phòng ban. Ví dụ như:
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Bộ phận chăm sóc khách hàng
Ban giám đốc (nếu cần)
….
Cho phép cấu hình email tiếp nhận các liên hệ của từng phòng ban.
Quản lý danh sách liên hệ:
Cho phép sửa, xóa các liên hệ
Các liên hệ được lưu trữ trong khu vực quản trị và được chuyển tiếp vào email cá nhân của từng phòng ban, giúp người phụ trách nhanh chóng biết và xử lý các liên hệ.
Bản đồ trực tuyến (Google Map)
Tính năng tìm kiếm
Tính năng thùng rác:
Khách hàng / người xem:
9.
Tính năng thay đổi background
Tích hợp thêm vào trong phần quản trị, cho phép người quản trị có thể tự thay background nếu cần
10.
Đa ngôn ngữ
Website chạy với 2 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh
Dữ liệu của mỗi website độc lập nhau.
Giúp cung cấp thông tin tới mọi nhóm khách hàng, đối tác của công ty.
11.
Thiết kế website
Thiết kế tất cả các trang giao diện có trên website trước khi lập trình nhằm đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp và ấn tượng của website.
Thiết kế giao diện trang chủ
Xây dựng bố cục nội dung website
Thiết kế giao diện của tất cả các trang có trong tất cả các module của website. Số lượng tính năng dự kiến: 30 trang giao diện
Giao diện gọn gàng, sang trọng và thân thiện toát nên nét đặc trưng về ngành nghề, lĩnh vực của khách hàng
12.
Thống kê truy cập
Cho phép người quản lý xem được lượng truy cập website theo ngày, tháng, năm để đánh giá chất lượng hoạt động của website
Hiển thị thống kê lượt truy cập ngoài giao diện website bao gồm: số người đang online, tổng lượt truy cập
13.
Module hình ảnh quảng cáo
Đăng tải các hình ảnh sản phẩm, chương trình, sự kiện trên website với 4 định dạng: văn bản, hình ảnh, flash, video.
14.
Module quản trị website
Cung cấp công cụ để quản trị các module của website, dễ sử dụng, khoa học .
Dễ sử dụng: hệ thống quản trị TATTHANH-CMS liên tục được nâng cấp để công việc quản trị website ngày càng dễ dàng hơn.
Cấu trúc đồng nhất: các module của website có chung cách bố trí các tính năng. Vì vậy, người quản trị chỉ cần làm quen với việc quản lý một module là có thể dễ dàng sử dụng các module khác.
Bảo mật: hệ thống được xây dựng trên công nghệ ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server của Micosoft, có tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao.
Tính năng cao cấp: hệ thống còn cung cấp các tính năng cao cấp như: thống kê báo cáo, thùng rác, thêm mới nhanh dữ liệu, tối ưu website cho các công cụ tìm kiếm, ...
15.
Tối ưu hóa tìm kiếm - Tối ưu tốc độ cho website
Tự động tối ưu link thân thiện với người sử dụng, lấy tiêu đề bài viết làm link. cho phép chỉnh sửa link bài viết bằng tay, meta description, meta content.
Submit website lên các Search Engines
Tùy biến tiêu đề trang web
Tối ưu các thẻ H1, H2,…
Chống spam
Điều khiển metatag (title, description, keyword)
Tạo file robot .txt
Tạo file sitemap .xml
Module Cloud Tag Keywords
Tạo cloud tag, keywords
Tối ưu tốc độ website theo chuẩn Google.
16.
Bảo hành
Thời gian: vĩnh viễn, hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website.
Chế độ bảo hành: khắc phụ mọi sự cố liên quan đến website trong thời gian từ 1 – 72
Sửa chữa lỗi kỹ thuật khi Website gặp sự cố trong thời gian bảo hành
Các năm tiếp theo: Sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
Sửa các lỗi phát sinh do trình duyệt (IE, Chorme, Firefox,..) liên tục thay đổi
17.
Cài đặt – vận hành
Cài đặt tên miền kết nối tới máy chủ hosting
Cài đặt CSDL lên máy chủ
Cài đặt toàn bộ hệ thống Web lên máy chủ
Chạy thử nghiệm Website và theo dõi hoạt động
18.
Đào tạo, chuyển giao công nghệ
Đào tạo cập nhật Website
Đào tạo Quản trị Website
Tài liệu hướng dẫn sử dụng website
Quý khách hàng liên hệ tư vấn
thiết kế tính năng
-
thiết kế giao diện
-
thiết kế website du lịch đẹp
- các mẫu website du lịch đẹp
Mss. Hiền
☏
Hotline
:
0942.416.933
✉
Email
:
marketing
@tatthanh.com.vn
- Skype
:
hien
_tatthanh
NĂNG LỰC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI
TRUYỀN HÌNH – BÁO ĐÀI ĐƯA TIN VỀ TẤT THÀNH
Với đội ngũ nhiệt huyết, năng lực, sáng tạo, Tất Thành đã được rất nhiều đài truyền hình, báo đài đưa tin.
VIDEO
Tất Thành gặp gỡ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Tất Thành đạt danh hiệu doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016
Tất Thành trên Thời sự 12h VTV1
CEO Tất Thành JSC lọt top 40 doanh nhân trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2015
Một vài chia sẻ của Tất Thành JSC trên VTC4
CEO Tất Thành JSC trả lời phỏng vấn
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TẤT THÀNH
Nhằm giúp Quý khách hàng hiểu hơn về Tất Thành, chúng tôi xin được chia sẻ một số hình ảnh và thông tin
Công ty Tất thành trở thành hội viên của tổ chức kết nối thương mại toàn cầu BNI
Lucky doanh nghiệp trẻ tham dự sinh nhật 5 năm của Tất Thành
Tất Thành trở thành hội viên của doanh nghiệp trẻ
Giám đốcTất Thành vinh dự được tuyên dương doanh nhân trẻ Việt Nam
Đội ngũ nhân sự trẻ của Tất Thành
Kỉ niệm ngày thành lập công ty Tất Thành JSC
Dưới đây là một số ý kiến đánh giá của khách hàng về những lợi ích khi thiết kế website du lịch tại Tất Thành:
Anh Sơn
Phó Giám đốc -Tạp chí hàng không Việt Nam www.aviationmagazine.vn
Chị Hoa
Giám đốc - Công ty Viet International Co ., Ltd
www.quocteviet.com
Anh Phương
Giám đốc - Công ty du lịch Vietasia
www.vietasiatour.com
Nhận xét về dịch vụ thiết kế website du lịch chuyên nghiệp của Tất Thành:
Tất Thành có đội ngũ nhân sự trẻ nhưng rất năng động. Đặc biệt tôi rất thích phong cách thiết kế của Tất Thành. Các bạn thiết kế rất sáng tạo, khác biệt với các mẫu website du lịch đẹp. Tôi đã thử liên hệ với 4 công ty làm website và cuối cùng chọn các bạn.
Trong quá trình triển khai, các bạn cũng hỗ trợ rất tốt.
Công ty mình cùng các đơn vị thành viên đều sử dụng dịch vụ xây dựng website du lịch của Tất Thành. Các dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu của bên mình. Trong dự án làm lại website mới nhất, mình gửi lời cám ơn tới các bộ phận tư vấn - thiết kế - lập trình của Tất Thành đã phối hợp cho ra đời bộ mặt mới của website. Website mới có thiết kế giao diện hợp gu thẩm mỹ với mình và các nhân viên trong công ty. Hy vọng tiếp tục được sự hỗ trợ tận tâm từ Tất Thành trong các chiến dịch quảng cáo sắp tới!
Dear Tat Thanh JSC, Tôi rất hài lòng với sự nhiệt tình trợ giúp của bộ phận kinh doanh và kỹ thuật của bên công ty đã giúp tôi hoàn thành website du lịch phần tiếng Anh.
Nếu mà so sánh với các công ty xây dựng website tour du lịch khác thì Tất Thành vẫn được xếp vào những công ty có dịch vụ tốt. Cảm ơn Tất Thành. Chúc quý công ty ngày một phát triển hơn và có những sự điều chỉnh để trở thành một công ty thiết kế website du lịch hàng đầu Việt Nam. Regards, Duy Phương
THÔNG TIN LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Để được tư vấn
thiết kế web du lịch đẹp
một cách tốt nhất (qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp) Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây. Tất Thành sẽ tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng.
Trân trọng!
Mss. Hiền
☏
Hotline
:
0942.416.933
✉
Email
:
marketing
@tatthanh.com.vn
- Skype
:
hien
_tatthanh
Hoặc liên hệ:
CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE TẤT THÀNH
☏
Điện thoại:
0942.416.933
Website
:
http://thietkewebsitenhanh.net/
-
✉
Email
:
marketing@tatthanh.com.vn
Địa chỉ
:
Phòng 2104 tòa nhà 24T2, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TẤT THÀNH -
CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
Liên kết nhanh:
thiết kế trang web du lịch, cần thiết kế website du lịch, làm website du lịch, lập website du lịch, chuyên thiết kế web du lịch, chuyên thiết kế website du lịch, công ty thiết kế website du lịch, các mẫu website du lịch đẹp, mẫu website du lịch
Về trang trước
Lên đầu trang
Gửi email
In trang
Các dịch vụ khác:
Thiết Kế Website Đào Tạo Trực Tuyến
(373 Lượt xem)
Thiết Kế Website Học Trực Tuyến
(492 Lượt xem)
Thiết kế website bán hàng chuẩn Seo
(651 Lượt xem)
Thiết kế Website Bán Hàng chuyên nghiệp
(384 Lượt xem)
Báo Giá Thiết Kế Website Bán Hàng
(239 Lượt xem)
Báo Giá Thiết Kế Website Du Lịch
(1593 Lượt xem)
Thiết kế website giới thiệu công ty
(577 Lượt xem)
Thiết kế website thời trang chuyên nghiệp
(698 Lượt xem)
Công Ty Chuyên Thiết Kế Website Du Lịch
(768 Lượt xem)
Xây Dựng Website Giới Thiệu Tour Du Lịch
(1875 Lượt xem)
Đối tác
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: Phòng 2104, tòa nhà 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0942.416.933
Email: marketing@tatthanh.com.vn
Website:
thietkewebsitenhanh.net
Bản đồ đường đi
Cơ quan hợp tác
Banner Tất Thành
Website:
tatthanh.com.vn/
Kiến trúc Thiên Kiều
Website:
Luce.vn
Website:
eship Việt Nam
Website:
Website:
Bản quyền thuộc về Tất Thành
Thiết kế website
bởi
Tất Thành
0942.416.933

Cache-Control: private


markdown:
Cần bán căn c102 tầng 11 chung cư flc complex 36 phạm hùng diện tích 56.5m cửa Bắc, ban công Nam, thiết kế 2 ngủ,2 wc, vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện.
Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC
Tiến độ: chuẩn bị cất lóc
Đã đóng 50% giá trị hợp đồng. giá bán 32tr/m2( miễn mô giới, trung gian).
Liên hệ A. Thành 0975.607.865


markdown:
CHO THUÊ CĂN 1 PHÒNG NGỦ TẠI THE ONE SÀI GÒN.
Cần cho thuê căn 1 phòng ngủ, căn tầng 8.
Diện tích: 58m2, view công viên 23/9, 1 phòng khách, 1 WC, có ban công.
Giá: 1300$/ tháng.
Vị trí trung tâm Quận 1, với 3 mặt tiền đường lớn, kết nối đến những địa điểm nổi tiếng như: Chợ Bến Thành, công viên 23/9, nhà thờ Đức Bà, phố Tây, phố đi bộ, Vincom Đồng Khởi.
Tiện ích: hồ bơi đạt chuẩn resort, Sky Bar Air 360, nhà hàng sang trọng, phòng Gym, Spa...và nhiều tiện ích khác có sẵn trong The One Sài Gòn.
Căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi như: rèm cửa, máy lạnh, máy giặt, bàn ăn, bàn làm việc, Sofa, bếp từ cao cấp, tủ bếp gổ quý, tủ giầy dép, giường ngủ với nệm, chăn, gối êm ái, WC sạch sẽ, internet cáp quang, Wifi cực mạnh...
Chấp nhận cho thuê ngắn hạng.
Liên hệ Bộ Phận Kinh Doanh Chủ Đầu Tư: 0901 311 159


markdown:
Mô tả:
Ngã 3 Trường Chinh - Nguyễn Phúc Chu đi vào khoảng 70m bên trái có hẻm 35,khu vực an ninh tốt (có camera khu phố),nhiều tiện ích thiết yếu xung quanh.
Diện tích 60m2,lộ giới hẻm 6m.
1 trệt 2 lầu,nở hậu.
Trệt có phòng khách, phòng ăn và WC.
Lầu 1 có 2 phòng ngủ và 1WC.
Sân thượng có phòng giặc phơi, có sẵn cột và đà bê tông, nếu có nhu cầu có thể lợp mái để thêm lầu.
Nhà mới,trang trí rất đẹp.
Gía 2.5 tỷ (có thể thương lượng nếu có thiệt trí mua,miễn trung giang)
Liên hệ : 0938178786 gặp Phát


markdown:
Theo tiêu chuẩn hợp quy được công bố, sản phẩm xi măng rời công nghiệp PC50 (tiêu chuẩn TCVN 6260:2009), đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất cho bê tông trộn sẵn, thích hợp cho thi công bê tông khối lớn, các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng,…
Sản phẩm Xi măng bền sulfat theo tiêu chuẩn Mỹ (ASTM C150/C150M-15 type II), có tính năng phát triển cường độ cao, rút ngắn thời gian thi công, có tính bền sulfat, chống lại sự ăn mòn hóa học trong môi trường nhiễm phèn, mặn. Sử dụng tốt cho các cấu kiện đúc sẵn, chế tạo bê tông mác cao, sử dụng cho các công trình nhiệt điện.
Sản phẩm Xi măng hỗn hợp bền sulfat (tiêu chuẩn ASTM C1157-MS; TCVN 7711:2013), có tính năng chống lại sự ăn mòn hóa học, bền vững trong môi trường nước mặn, môi trường chứa gốc sun phát và a xít. Rất thích hợp để thi công các nền móng và cấu kiện ngầm dưới đất.
Sản phẩm Xi măng xỉ lò cao (TCVN 4316:2007), có tính năng cải thiện và chống lại sự ăn mòn do môi trường nhiễm mặn, nhiễm phèn. Sử dụng rất tốt cho bê tông cọc đất, xử lý gia cố các nền móng yếu.
Hiện các dòng sản phẩm trên được tiêu thụ mạnh tại thị trường phía Nam, bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống của Xi măng Cẩm Phả như PCB40, PCB30, xi măng đa dụng, sử dụng trong các dự án bất động sản như: Sala của Đại Quang Minh, Vinhomes Central Park (Tân Cảng), vinhomes-goldenriver
**(**Ba Son), các dự án thủy điện Đăk nông, thủy điện Đại Bình, thủy điện Đại Nga; đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đường cao tốc Bến Lức - Long Thành…
Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
Nhập bình luận tại đây

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=7wY4lEGjyt8nbEM-8LRrDp47V0kLtYlPOwvBsXohIcymRX8xUq80IoXgLsf2MJl43z-OjoSfyR4Oa8kf1fPN8HF4cCPnHPcvTs-1jsLt27JVPR9UO3E3LCHoYpJPTIHAcwMN2KaAg9RKf6TKT8UjrA2; domain=tinnhanhchungkhoan.vn; expires=Mon, 03-Jul-2017 15:43:31 GMT; path=/; HttpOnly

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

X-Cache: MISS from xCache11-01