text:
Thông tư 07/2003/TT-BXD v
Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17
lượt xem 13
download
Thông tư 07/2003/TT-BXD v
Thông tư 07/2003/TT-BXD về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-BXD v
- BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2003/TT-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2003/TT-BXD NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ "HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ" SỐ 09/2000/TT-BXD NGÀY 17/7/2000 Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. Để thực hiện cơ chế quản lý đối với công trình của các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước quy định tại các điều 10,11 và 12 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, khoản 4,5 và 6 điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP và khoản 4,5 và 6 điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP; Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư số 09/2000/TT-BXD như sau: (1) Điểm 3 mục I được sửa đổi, bổ sung như sau: 3. Tất cả các công trình xây dựng của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước đều phải thực hiện theo hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng được quy định trong Thông tư này. (2) Tiết a, b, Khoản 2.1.3 Điểm 2.1 mục II được bổ sung như sau: Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- - Chi phí cho việc thi, tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc đặc biệt hoặc yêu cầu của chủ đầu tư; - Chi phí đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng khi lập dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa; b. Ở giai đoạn thực hiện đầu tư: - Chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng; (nếu có) - Chi phí áp dụng những phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả; (nếu có) - Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; (nếu cần) - Lãi vay trong quá trình đầu tư đối với công trình xây dựng của các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh; (3) Bổ sung mới điểm 2.3a mục II như sau: Giá hợp đồng EPC là toàn bộ các chi phí cần thiết để tổng thầu EPC thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết bao gồm: 2.3a.1- Chi phí khảo sát, thiết kế; 2.3a.2- Chi phí mua sắm cung cấp vật tư, thiết bị bao gồm cả thiết bị dự phòng; 2.3a.3- Chi phí thi công xây lắp công trình kể cả công trình tạm; 2.3a.4- Chi phí kiểm tra, chạy thử, đào tạo công nhân, nghiệm thu bàn giao, chuyển giao công nghệ; 2.3a.5- Chi phí quản lý dự án; 2.3a.6- Chi phí liên quan khác; 2.3a.7- Các loại thuế và phí; (4) Điểm 2.3 mục II sửa đổi và bổ sung như sau: 2.3- Giá thanh toán công trình - Đối với trường hợp đấu thầu: Giá thanh toán là giá đã ký kết trong hợp đồng kinh tế khi trúng thầu cùng các điều kiện được ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng. - Đối với trường hợp chỉ định thầu (kể cả trường hợp được cấp có thẩm quyền phân giao nhiệm vụ xây dựng công trình): Giá thanh toán là giá trị dự toán hạng mục công trình
- hoặc loại công tác xây lắp riêng biệt hay toàn bộ công trình được duyệt trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu theo giai đoạn hoặc khối lượng thực hiện được nghiệm thu hàng tháng theo hợp đồng đã ký kết Giá thanh toán được thực hiện theo từng thời kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và chỉ được thanh toán hết khi có đủ quyết toán hạng mục công trình hay công trình với Chủ đầu tư như nội dung quy định trong khoản 2, 3, 4, 5 điều 49 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, và điểm 1, 6, 8, 9, 12, 13 khoản 17 điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. (5) Điểm 1, 8 mục III được sửa đổi và bổ sung điểm 7a mục III như sau: 1. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 7a- Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp đối với công trình xây dựng theo tuyến hoặc xa nơi dân cư tập trung. 8- Giá cước vận tải, bốc xếp, chi phí lưu kho, bãi theo quy định của cấp có thẩm quyền. (6) Điểm 1 mục IV được sửa đổi và điểm 2 mục IV được bổ sung như sau: 1. Tổng dự toán công trình Tổng dự toán công trình được xác định theo nguyên tắc sau: - Đối với công trình có thiết kế 03 bước: Cơ sở lập tổng dự toán là thiết kế kỹ thuật. - Đối với công trình có thiết kế 02 bước: Cơ sở lập tổng dự toán là thiết kế kỹ thuật thi công. 2. Dự toán xây lắp hạng mục công trình Dự toán xây lắp hạng mục công trình được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác xây lắp tính theo thiết kế, đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc đơn giá xây dựng công trình (đối với công trình được lập đơn giá riêng), định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị giă tăng đầu ra. Dự toán chi phí của gói thầu thực hiện hình thức hợp đồng tổng thầu khảo sát thiết kế - cung cấp vật tư, thiết bị xây dựng (hợp đồng EPC) bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, chi phí mua sắm cung cấp vật tư, thiết bị (kế cả vật tư, thiết bị dự phòng), chi phí xây dựng và lắp đặt (kể các các công trình phụ trợ, các công trình tạm), chi phí chạy thử, nghiệm thu bàn giao, quản lý dự án, thuế và các chi phí khác. Phương pháp lập dự toán xây lắp hạng mục công trình theo hướng dẫn trong phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.
- (7) Khoản 3.1, 3.2, 3.3 điểm 3 mục V được sửa đổi bổ sung như sau: 3. Về tổng dự toán công trình 3.1- Tất cả các công trình xây dựng không phân biệt đấu thầu hay được phép chỉ định thầu đều phải lập tổng dự toán theo đúng các nội dung, nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn tại Thông tư này. 3.1.1- Trước khi Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán thì tổng dự toán phải được thẩm định; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt theo các nội dung quy định tại phụ lục số 4 của Thông tư này. 3.1.2- Cơ quan hoặc tổ chức chuyên môn thẩm định tổng dự toán bảo đảm nội dung thẩm định bao gồm: - Kiểm tra tính đúng đắn của các định mức, đơn giá và việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước. - Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công với tổng dự toán. - Xác định giá trị tổng dự toán để so sánh với tổng mức đầu tư đã được duyệt. 3.1.3- Kết thúc việc thẩm định, cơ quan hoặc tổ chức chuyên môn thẩm định phải lập văn bản kết quả thẩm định tổng dự toán theo các nội dung trong điểm 3.1.2 nói trên và các nội dung khác theo mẫu văn bản trong phụ lục số 5 của thông tư này. 3.2- Tổng dự toán do Người có thẩm quyền phê duyệt không được vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt. 3.2.1- Đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: 3.2.1.1- Tổng dự toán công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Xây dựng thẩm định, trừ công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A của một số Bộ, Ngành quy định tại tiết a mục 3.1 khoản 14 điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ. 3.2.1.2- Tổng dự toán công trình các dự án nhóm A sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì các Bộ, Ngành, Địa phương tự tổ chức thẩm định tổng dự toán hoặc do tổ chức có chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán thẩm định trước khi trình Người có thẩm quyền phê duyệt.
- 3.2.1.3- Tổng dự toán công trình của các dự án nhóm B,C thuộc các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương quản lý. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt sau khi được cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý định mức, đơn giá, dự toán xây dựng (đối với các dự án mà cấp quyết định đầu tư không có cơ quan chức năng nói trên) thẩm định. 3.2.1.4- Tổng dự toán công trình của dự án thuộc nhóm B,C do địa phương quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tổng dự toán sau khi được Sở Xây dựng hoặc Sở có công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định (tuỳ theo tính chất của dự án). 3.2.1.5- Tổng dự toán công trình của dự án thuộc nhóm A, B, C do các doanh nghiệp đầu tư sử dụng vốn đầu tư do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của Nhà nước thì doanh nghiệp tự tổ chức thẩm định hoặc do tổ chức có chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán thẩm định để Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. 3.2.1.6- Việc uỷ quyền phê duyệt tổng dự toán của người có thẩm quyền cho cấp dưới trực tiếp hoặc cho Chủ đầu tư được phép phê duyệt dự toán các hạng mục công trình lập theo thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) thực hiện theo quy định tại tiết c, d mục 3.1 khoản 14, điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 3.2.2- Đối với công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước, việc thẩm định và phê duyệt tổng dự toán thực hiện như quy định tại tiết 3.2.1.5 nói trên. 3.2.3- Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế (kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) thực hiện theo Thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế. 3.3- Tổng dự toán công trình được Người có thẩm quyền phê duyệt là giới hạn tối đa chi phí xây dựng công trình, làm căn cứ để tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu và quản lý chi phí trong quá trình thực hiện dự án. Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung phê duyệt theo quy định tại khoản 2, điều 38 của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật. - Trường hợp những dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư được ghi trong văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện như công trình của một dự án đầu tư độc lập. - Công trình xây dựng của các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước,
- vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước trước khi khởi công phải có tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp đặc biệt, nếu công trình xây dựng của dự án nhóm A, chưa có tổng dự toán được phê duyệt thì chậm nhất sau khi thực hiện được 30% tổng mức đầu tư phải có tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, khi tiến hành khởi công công trình thì phải có dự toán hạng mục công trình khởi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp. (8) Phụ lục số 2 và phụ lục số 3 được thay thế bằng phụ lục số 2 và số 3 kèm theo Thông tư này. (9) Bổ sung mới phụ lục số 4 và phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và áp dụng thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Nguyễn Hồng Quân (Đã ký) PHỤ LỤC SỐ 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Kèm theo Thông tư số..../2003/TT-BXD ngày... tháng... năm 2003) Giá trị dự toán xây lắp sau thuế của hạng mục công trình bao gồm giá trị dự toán xây lắp trước thuế và khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra. Giá trị dự toán xây lắp trước thuế của hạng mục công trình bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Chi phí trực tiếp: Bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi công. Chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi công được xác định dựa trên cơ sở khối lượng công tác xây lắp và đơn giá xây dựng của công tác xây lắp tương ứng. Riêng chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng nói trên bao gồm: - Tiền lương cấp bậc theo Bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 05/CP ngày 26/1/1994 của Chính phủ.
- - Các khoản phụ cấp bao gồm: phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất bằng 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức thấp nhất bình quân bằng 10% tiền lương cơ bản, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc. Đối với các công trình được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương và chế độ chính sách khác chưa tính vào chi phí nhân công trong đơn giá nêu trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% hay được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán theo hướng dẫn ở bảng 1 (bảng tổng hợp dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng) của phụ lục này. Đối với chi phí cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt ở những nơi thiếu nước ngọt được đưa vào dự toán xây lắp công trình cùng với nước ngọt phục vụ sản xuất. Chi phí chung: Được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí nhân công hoặc chi phí máy thi công đối với công tác thi công hoàn toàn bằng máy trong dự toán xây lắp. Khoản chi phí chung này quy định theo từng loại công trình tại bảng 2 của phụ lục này. Thu nhập chịu thuế tính trước: Được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung quy định theo từng loại công trình tại bảng 2 của phụ lục này. BẢNG 1 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG STT Khoản mục chi phí Cách tính Kết quả I CHI PHÍ TRỰC TIẾP 1 Chi phí vật liệu m VL SQj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC SQj x Djnc(1 + + ) j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M SQj x Djm j=1
- VL+NC+M T Cộng chi phí trực tiếp II CHI PHÍ CHUNG P X NC C hoặc PxM III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH (T+C) x tỷ lệ qui định TL TRƯỚC (T+C+TL) gXL Giá trị dự toán xây lắp trước thuế gXL x TXLGTGT IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA VAT (T+C+TL)+VAT Gxl Giá trị dự toán xây lắp sau thuế Trong đó: Qj : Khối lượng công tác xây lắp thứ j Djvl , Djnc , Djm: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng của công tác xây lắp thứ j F1 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương tối thiểu mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng. F2: Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương cấp bậc mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng. h1n: Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n: Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương cấp bậc của các nhóm lương thứ n. - Nhóm I : h2.1 = 1,378
- - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P : Định mức chi phí chung (%). TL : Thu nhập chịu thuế tính trước . gXL : Gía trị dự toán xây lắp trước thuế. Gxl : Giá trị dự toán xây lắp sau thuế. CLvl : Chênh lệch vật liệu (nếu có) TXLGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng, lắp đặt. VAT: Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra (gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào để trả khi mua các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng ... và phần thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp xây dựng phải nộp). BẢNG 2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC Đơn vị tính: % STT Loại công trình Chi phí Thu nhập chịu Chung thuế tính trước 1 Xây lắp công trình dân dụng. 58,0 5,5 2 Xây lắp công trình công nghiệp, lắp đặt đường 67,0 5,5 ống cấp thoát nước ngoài nhà, trạm thuỷ điện nhỏ. 3 Xây lắp công trình thuỷ điện, đường dây tải điện, 71,0 6,0 trạm biến thế. 4 Xây dựng đường hầm, hầm lò, lắp đặt máy trong 74,0 6,5 đường hầm, hầm lò. 5 Xây dựng nền đường, mặt đường. 66,0 6,0 6 Xây lắp cầu cống giao thông, bến cảng, các công 64,0 6,0 trình biển.
- 7 Xây lắp công trình thuỷ lợi 64,0 5,5 - Riêng đào, đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi 51,0 5,0 (trừ lực lượng lao động công ích ). 8 Xây lắp công trình thông tin bưu điện, thông tin 69,0 5,5 tín hiệu đường sắt, phát thanh truyền hình. 9 Xây dựng và lắp đặt bể xăng dầu, đường ống dẫn 66,0 6,0 dầu, dẫn khí. 10 Xây dựng trạm, trại các loại, trồng rừng, trồng cây 55,0 5,5 công nghiệp, khai hoang xây dựng đồng ruộng. 11 Thi công hoàn toàn bằng máy. 2,5 5 - Định mức chi phí chung từ mục 1á10: % so với chi phí nhân công trong dự toán xây lắp. - Định mức chi phí chung mục 11: %so với chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp.và được áp dụng cho công trình thuộc dự án (tiểu dự án, dự án thành phần) được thi công hoàn toàn bằng máy. PHỤ LỤC SỐ 3 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Kèm theo Thông tư số:...../2003/TT-BXD ngày..../.../2003) I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 1. Chi phí Ban quản lý dự án được tính bằng cặp trị số định mức tỉ lệ % theo chi phí xây lắp và chi phí thiết bị trong tổng dự toán công trình được duyệt của dự án hoặc dự án thành phần (tiểu dự án) được nêu trong Quyết định đầu tư: quy định trong các bảng 1 và 2 mục II của phụ lục này: Định mức tỷ lệ này chỉ dùng để tạo nguồn và là giới hạn chi phí cho các hoạt động của Ban quản lý dự án. 2. Trường hợp chi phí xây lắp hoặc chi phí thiết bị được duyệt nằm trong khoảng giữa giá quy định ở các bảng trong mục II của phụ lục này thì trị số định mức được xác định theo phương pháp nội suy. 3. Đối với những công trình có tổng chi phí xây lắp hoặc chi phí thiết bị trong tổng dự toán của công trình có giá trị trên 2000 tỉ đồng thì các Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thoả thuận với Bộ Xây dựng định mức chi phí để thực hiện.
- 4. Chi phí quản lý dự án theo hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án được tính bằng định mức chi phí qui định trong các bảng ở mục II của phụ lục này theo quy mô và loại công trình của dự án. 5 . Đối với dự án áp dụng hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án nếu không thành lập Ban quản lý dự án thì Chủ đầu tư được hưởng định mức chi phí quản lý dự án bằng 60% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. Trường hợp thành lập Ban quản lý dự án, thì tuỳ thuộc nhiệm vụ mà Chủ đầu tư giao cho Ban quản lý dự án và căn cứ vào định mức quy định ở các bảng trong mục II của phụ lục này, Chủ đầu tư xác định mức chi phí giao cho Ban quản lý dự án nhưng mức tối đa không được vượt định mức tỉ lệ đã được quy định. 6. Đối với dự án thực hiện tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư thiết bị - xây dựng (gọi tắt là tổng thầu EPC): Chủ đầu tư được hưởng định mức chi phí quản lý dự án bằng 60% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 7. Đối với hình thức tự thực hiện dự án, Chủ đầu tư được hưởng định mức chi phí quản lý dự án bằng 30% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 8. Kinh phí của Ban quản lý dự án Trung ương do các Ban quản lý dự án trực thuộc trích nộp với mức bằng 20% của định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 9. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng ở vùng núi, biên giới được điều chỉnh với hệ số 1,15; dự án đầu tư xây dựng ở hải đảo được điều chỉnh với hệ số 1,35 so với định mức quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 10. Chi phí Ban quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn thuộc các khoản vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn viện trợ quốc tế dành cho đầu tư xây dựng (kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) được điều chỉnh với hệ số 1,2 so với định mức quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 11. Các Ban quản lý dự án với hình thức kiêm nhiệm thì định mức chi phí ban quản lý dự án được tính bằng 60% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 12. Chi phí cho các hoạt động của công tác chuẩn bị đầu tư (nếu có) do Ban quản lý dự án thực hiện được xác định bằng dự toán chi phí cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bổ sung vào chi phí Ban quản lý dự án của công trình. Đối với các dự án đặc biệt có quy mô lớn, phải thành lập Ban chuẩn bị đầu tư thì lập dự toán trình Người có thẩm quyền phê duyệt . 13. Định mức chi phí Ban quản lý dự án này chỉ có hiệu lực áp dụng sau khi thông tư này có hiệu lực. II. BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
- 1. SO VỚI CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC DUYỆT BẢNG 1 Đơn vị tính: % STT Loại Chi phí xây lắp (tỷ đồng) công trình Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 1 Công 1,75 1,68 1,62 1,50 1,38 1,06 0,74 0,60 0,42 0,28 0,18 nghiệp 2 Dân 1,64 1,58 1,50 1,38 1,29 0,98 0,69 0,53 0,38 0,24 0,17 dụng 3 Giao 2,20 2,00 1,62 1,50 1,36 1,05 0,73 0,58 0,43 0,28 0,23 thông, thuỷ lợi, thông tin bưu điện 4 Đường 2,54 2,31 1,87 1,73 1,64 1,39 0,97 0,77 0,57 0,37 0,30 dây tải điện và trạm biến áp 5 Đê 2,41 2,31 1,87 1,72 1,56 1,26 0,95 0,76 0,57 0,4 0,32 điều, lâm sinh 6 Các 1,64 1,56 1,50 1,38 1,26 0,94 0,62 0,48 0,32 0,24 0,15 loại công trình khác
- 2. SO VỚI CHI PHÍ THIẾT BỊ TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC DUYỆT BẢNG 2 Đơn vị tính: % Loại công Chi phí thiết bị (tỷ đồng) trình Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 Các loại 0,97 0,68 0,58 0,53 0,36 0,22 0,14 0,10 0,07 0,03 0,022 công trình xây dựng. PHỤ LỤC SỐ 4 (Kèm theo Thông tư số..../2003/TT-BXD ngày.... tháng... năm 2003) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ đầu tư Số:............ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày...... tháng..... năm........ TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: ............................. Kính gửi:................................................................... - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. - Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. - Căn cứ Thông tư hướng dẫn ......... - Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) ........ Chủ đầu tư trình thẩm định tổng dự toán công trình......... thuộc dự án đầu tư ......... với các nội dung sau:
- 1. Nội dung trình phê duyệt tổng dự toán - Tên công trình ......... thuộc dự án đầu tư ............ - Chủ đầu tư: ......................................................... - Đại diện Chủ đầu tư: .......................................... - Cơ quan thiết kế và lập tổng dự toán: ................ - Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt .................. - Tổng dự toán trình thẩm định, phê duyệt: .......... 2. Hồ sơ tổng dự toán công trình gồm: - Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền. - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công. - Hồ sơ thiết kế và tổng dự toán công trình được lập trên cơ sở các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách tại thời điểm trình tổng dự toán; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (có phân tích so sánh với tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt)....... - Biên bản nghiệm thu hồ sơ tổng dự toán giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập tổng dự toán. - Có phụ lục kèm theo nêu rõ danh mục các hạng mục công trình, diễn giải tổng dự toán công trình. Chủ đầu tư trình........... thẩm định tổng dự toán công trình....... Chủ đầu tư (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: PHỤ LỤC SỐ 5 (Kèm theo Thông tư số...../2003/TT-BXD ngày.... tháng... năm 2003) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơ quan thẩm định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:............ ....., ngày...... tháng..... năm........ V/v: Kết quả thẩm định
- tổng dự toán. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH:....................... Kính gửi:....................................................... Cơ quan thẩm định....... đã nhận văn bản số..... ngày..... của..... đề nghị thẩm định tổng dự toán công trình...... thuộc dự án đầu tư....... kèm theo hồ sơ tổng dự toán công trình. 1. CÁC CĂN CỨ THẨM ĐỊNH: - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. - Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. - Căn cứ Thông tư hướng dẫn ......... - Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) ........ - Căn cứ văn bản số ......... - Đơn giá XDCB số .......... - Căn cứ thông báo giá vật liệu số .......... - Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 2. NỘI DUNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH - Tên công trình....... thuộc dự án đầu tư......... - Chủ đầu tư. - Đại diện Chủ đầu tư. - Cơ quan thiết kế, lập tổng dự toán. - Theo Quyết định phê duyệt đầu tư số..... ngày...... của..........
- - Đơn vị tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán. Nhận xét chung: - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật ........ - Các bản vẽ ........ - Bảng tổng hợp dự toán 3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: - Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong tổng dự toán. - Sự phù hợp khối lượng xây lắp tính từ thiết kế với khối lượng xây lắp tính trong tổng dự toán. - Giá trị tổng dự toán bao gồm cả thiết bị và so sánh với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo bảng sau: TT Nội dung Tổng mức đầu Tổng dự toán do tư vấn Kết quả Tăng tư được duyệt lập và Chủ đầu tư đề thẩm định (+) nghị thẩm định Giảm (- ) Tổng số: Trong đó: - Giá trị xây lắp - Giá trị thiết bị - Chi phí khác - Dự phòng Nội dung các khoản mục chi phí trong tổng dự toán như phụ lục kèm theo. - Nguyên nhân tăng, giảm. - Những điều cần lưu ý. 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
- - Cơ quan thẩm định đề nghị....... xem xét và quyết định. - Trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện tổng dự toán. Thủ trưởng Cơ quan thẩm định (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận:
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH
21 p | 278 | 49
-
Thông tư 56/2003/TT-BNN
7 p | 96 | 45
-
Thông tư 07/2003/TT-NHNN
11 p | 123 | 45
-
Thông tư 08/2003/TT-BXD
14 p | 147 | 43
-
Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT
42 p | 60 | 17
-
Thông tư 07/2001/TT-TCHQ
5 p | 62 | 14
-
Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV
8 p | 114 | 11
-
Thông tư số 07/2005/TT-BXD
13 p | 60 | 8
-
Thông tư 08/2003/TT-NHNN
4 p | 83 | 7
-
Thông tư 07/2000/TT-TCHQ
23 p | 56 | 7
-
Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD
11 p | 57 | 5
-
Thông tư 123/2003/TT-BNN
20 p | 65 | 5
-
Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC
4 p | 71 | 4
-
Thông tư 05/2003/TT-BTM
2 p | 60 | 3
-
Thông tư liên tịch số 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC
5 p | 43 | 3
-
Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH
18 p | 69 | 3
-
Thông tư 07/1998/TT-BVHTT
3 p | 52 | 3

markdown:
# Thông tư 07/2003/TT-BXD v
Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17
lượt xem 13
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091010/manhquynh/80x100/462.jpg)
##
Thông tư 07/2003/TT-BXD v
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thông tư 07/2003/TT-BXD về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-BXD v
- BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2003/TT-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2003/TT-BXD NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ "HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ" SỐ 09/2000/TT-BXD NGÀY 17/7/2000 Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. Để thực hiện cơ chế quản lý đối với công trình của các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước quy định tại các điều 10,11 và 12 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, khoản 4,5 và 6 điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP và khoản 4,5 và 6 điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP; Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư số 09/2000/TT-BXD như sau: (1) Điểm 3 mục I được sửa đổi, bổ sung như sau: 3. Tất cả các công trình xây dựng của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước đều phải thực hiện theo hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng được quy định trong Thông tư này. (2) Tiết a, b, Khoản 2.1.3 Điểm 2.1 mục II được bổ sung như sau: Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- - Chi phí cho việc thi, tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc đặc biệt hoặc yêu cầu của chủ đầu tư; - Chi phí đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng khi lập dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa; b. Ở giai đoạn thực hiện đầu tư: - Chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng; (nếu có) - Chi phí áp dụng những phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả; (nếu có) - Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; (nếu cần) - Lãi vay trong quá trình đầu tư đối với công trình xây dựng của các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh; (3) Bổ sung mới điểm 2.3a mục II như sau: Giá hợp đồng EPC là toàn bộ các chi phí cần thiết để tổng thầu EPC thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết bao gồm: 2.3a.1- Chi phí khảo sát, thiết kế; 2.3a.2- Chi phí mua sắm cung cấp vật tư, thiết bị bao gồm cả thiết bị dự phòng; 2.3a.3- Chi phí thi công xây lắp công trình kể cả công trình tạm; 2.3a.4- Chi phí kiểm tra, chạy thử, đào tạo công nhân, nghiệm thu bàn giao, chuyển giao công nghệ; 2.3a.5- Chi phí quản lý dự án; 2.3a.6- Chi phí liên quan khác; 2.3a.7- Các loại thuế và phí; (4) Điểm 2.3 mục II sửa đổi và bổ sung như sau: 2.3- Giá thanh toán công trình - Đối với trường hợp đấu thầu: Giá thanh toán là giá đã ký kết trong hợp đồng kinh tế khi trúng thầu cùng các điều kiện được ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng. - Đối với trường hợp chỉ định thầu (kể cả trường hợp được cấp có thẩm quyền phân giao nhiệm vụ xây dựng công trình): Giá thanh toán là giá trị dự toán hạng mục công trình
- hoặc loại công tác xây lắp riêng biệt hay toàn bộ công trình được duyệt trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu theo giai đoạn hoặc khối lượng thực hiện được nghiệm thu hàng tháng theo hợp đồng đã ký kết Giá thanh toán được thực hiện theo từng thời kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và chỉ được thanh toán hết khi có đủ quyết toán hạng mục công trình hay công trình với Chủ đầu tư như nội dung quy định trong khoản 2, 3, 4, 5 điều 49 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, và điểm 1, 6, 8, 9, 12, 13 khoản 17 điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. (5) Điểm 1, 8 mục III được sửa đổi và bổ sung điểm 7a mục III như sau: 1. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 7a- Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp đối với công trình xây dựng theo tuyến hoặc xa nơi dân cư tập trung. 8- Giá cước vận tải, bốc xếp, chi phí lưu kho, bãi theo quy định của cấp có thẩm quyền. (6) Điểm 1 mục IV được sửa đổi và điểm 2 mục IV được bổ sung như sau: 1. Tổng dự toán công trình Tổng dự toán công trình được xác định theo nguyên tắc sau: - Đối với công trình có thiết kế 03 bước: Cơ sở lập tổng dự toán là thiết kế kỹ thuật. - Đối với công trình có thiết kế 02 bước: Cơ sở lập tổng dự toán là thiết kế kỹ thuật thi công. 2. Dự toán xây lắp hạng mục công trình Dự toán xây lắp hạng mục công trình được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác xây lắp tính theo thiết kế, đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc đơn giá xây dựng công trình (đối với công trình được lập đơn giá riêng), định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị giă tăng đầu ra. Dự toán chi phí của gói thầu thực hiện hình thức hợp đồng tổng thầu khảo sát thiết kế - cung cấp vật tư, thiết bị xây dựng (hợp đồng EPC) bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, chi phí mua sắm cung cấp vật tư, thiết bị (kế cả vật tư, thiết bị dự phòng), chi phí xây dựng và lắp đặt (kể các các công trình phụ trợ, các công trình tạm), chi phí chạy thử, nghiệm thu bàn giao, quản lý dự án, thuế và các chi phí khác. Phương pháp lập dự toán xây lắp hạng mục công trình theo hướng dẫn trong phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.
- (7) Khoản 3.1, 3.2, 3.3 điểm 3 mục V được sửa đổi bổ sung như sau: 3. Về tổng dự toán công trình 3.1- Tất cả các công trình xây dựng không phân biệt đấu thầu hay được phép chỉ định thầu đều phải lập tổng dự toán theo đúng các nội dung, nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn tại Thông tư này. 3.1.1- Trước khi Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán thì tổng dự toán phải được thẩm định; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt theo các nội dung quy định tại phụ lục số 4 của Thông tư này. 3.1.2- Cơ quan hoặc tổ chức chuyên môn thẩm định tổng dự toán bảo đảm nội dung thẩm định bao gồm: - Kiểm tra tính đúng đắn của các định mức, đơn giá và việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước. - Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công với tổng dự toán. - Xác định giá trị tổng dự toán để so sánh với tổng mức đầu tư đã được duyệt. 3.1.3- Kết thúc việc thẩm định, cơ quan hoặc tổ chức chuyên môn thẩm định phải lập văn bản kết quả thẩm định tổng dự toán theo các nội dung trong điểm 3.1.2 nói trên và các nội dung khác theo mẫu văn bản trong phụ lục số 5 của thông tư này. 3.2- Tổng dự toán do Người có thẩm quyền phê duyệt không được vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt. 3.2.1- Đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: 3.2.1.1- Tổng dự toán công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Xây dựng thẩm định, trừ công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A của một số Bộ, Ngành quy định tại tiết a mục 3.1 khoản 14 điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ. 3.2.1.2- Tổng dự toán công trình các dự án nhóm A sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì các Bộ, Ngành, Địa phương tự tổ chức thẩm định tổng dự toán hoặc do tổ chức có chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán thẩm định trước khi trình Người có thẩm quyền phê duyệt.
- 3.2.1.3- Tổng dự toán công trình của các dự án nhóm B,C thuộc các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương quản lý. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt sau khi được cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý định mức, đơn giá, dự toán xây dựng (đối với các dự án mà cấp quyết định đầu tư không có cơ quan chức năng nói trên) thẩm định. 3.2.1.4- Tổng dự toán công trình của dự án thuộc nhóm B,C do địa phương quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tổng dự toán sau khi được Sở Xây dựng hoặc Sở có công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định (tuỳ theo tính chất của dự án). 3.2.1.5- Tổng dự toán công trình của dự án thuộc nhóm A, B, C do các doanh nghiệp đầu tư sử dụng vốn đầu tư do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của Nhà nước thì doanh nghiệp tự tổ chức thẩm định hoặc do tổ chức có chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán thẩm định để Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. 3.2.1.6- Việc uỷ quyền phê duyệt tổng dự toán của người có thẩm quyền cho cấp dưới trực tiếp hoặc cho Chủ đầu tư được phép phê duyệt dự toán các hạng mục công trình lập theo thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) thực hiện theo quy định tại tiết c, d mục 3.1 khoản 14, điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 3.2.2- Đối với công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước, việc thẩm định và phê duyệt tổng dự toán thực hiện như quy định tại tiết 3.2.1.5 nói trên. 3.2.3- Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế (kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) thực hiện theo Thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế. 3.3- Tổng dự toán công trình được Người có thẩm quyền phê duyệt là giới hạn tối đa chi phí xây dựng công trình, làm căn cứ để tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu và quản lý chi phí trong quá trình thực hiện dự án. Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung phê duyệt theo quy định tại khoản 2, điều 38 của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật. - Trường hợp những dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư được ghi trong văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện như công trình của một dự án đầu tư độc lập. - Công trình xây dựng của các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước,
- vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do các doanh nghiệp tự đầu tư, tự vay tự trả không có sự bảo lãnh của Nhà nước trước khi khởi công phải có tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp đặc biệt, nếu công trình xây dựng của dự án nhóm A, chưa có tổng dự toán được phê duyệt thì chậm nhất sau khi thực hiện được 30% tổng mức đầu tư phải có tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, khi tiến hành khởi công công trình thì phải có dự toán hạng mục công trình khởi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp. (8) Phụ lục số 2 và phụ lục số 3 được thay thế bằng phụ lục số 2 và số 3 kèm theo Thông tư này. (9) Bổ sung mới phụ lục số 4 và phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và áp dụng thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Nguyễn Hồng Quân (Đã ký) PHỤ LỤC SỐ 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Kèm theo Thông tư số..../2003/TT-BXD ngày... tháng... năm 2003) Giá trị dự toán xây lắp sau thuế của hạng mục công trình bao gồm giá trị dự toán xây lắp trước thuế và khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra. Giá trị dự toán xây lắp trước thuế của hạng mục công trình bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Chi phí trực tiếp: Bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi công. Chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi công được xác định dựa trên cơ sở khối lượng công tác xây lắp và đơn giá xây dựng của công tác xây lắp tương ứng. Riêng chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng nói trên bao gồm: - Tiền lương cấp bậc theo Bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 05/CP ngày 26/1/1994 của Chính phủ.
- - Các khoản phụ cấp bao gồm: phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất bằng 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức thấp nhất bình quân bằng 10% tiền lương cơ bản, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc. Đối với các công trình được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương và chế độ chính sách khác chưa tính vào chi phí nhân công trong đơn giá nêu trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% hay được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán theo hướng dẫn ở bảng 1 (bảng tổng hợp dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng) của phụ lục này. Đối với chi phí cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt ở những nơi thiếu nước ngọt được đưa vào dự toán xây lắp công trình cùng với nước ngọt phục vụ sản xuất. Chi phí chung: Được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí nhân công hoặc chi phí máy thi công đối với công tác thi công hoàn toàn bằng máy trong dự toán xây lắp. Khoản chi phí chung này quy định theo từng loại công trình tại bảng 2 của phụ lục này. Thu nhập chịu thuế tính trước: Được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung quy định theo từng loại công trình tại bảng 2 của phụ lục này. BẢNG 1 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG STT Khoản mục chi phí Cách tính Kết quả I CHI PHÍ TRỰC TIẾP 1 Chi phí vật liệu m VL SQj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC SQj x Djnc(1 + + ) j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M SQj x Djm j=1
- VL+NC+M T Cộng chi phí trực tiếp II CHI PHÍ CHUNG P X NC C hoặc PxM III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH (T+C) x tỷ lệ qui định TL TRƯỚC (T+C+TL) gXL Giá trị dự toán xây lắp trước thuế gXL x TXLGTGT IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA VAT (T+C+TL)+VAT Gxl Giá trị dự toán xây lắp sau thuế Trong đó: Qj : Khối lượng công tác xây lắp thứ j Djvl , Djnc , Djm: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng của công tác xây lắp thứ j F1 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương tối thiểu mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng. F2: Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương cấp bậc mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng. h1n: Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n: Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương cấp bậc của các nhóm lương thứ n. - Nhóm I : h2.1 = 1,378
- - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P : Định mức chi phí chung (%). TL : Thu nhập chịu thuế tính trước . gXL : Gía trị dự toán xây lắp trước thuế. Gxl : Giá trị dự toán xây lắp sau thuế. CLvl : Chênh lệch vật liệu (nếu có) TXLGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng, lắp đặt. VAT: Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra (gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào để trả khi mua các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng ... và phần thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp xây dựng phải nộp). BẢNG 2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC Đơn vị tính: % STT Loại công trình Chi phí Thu nhập chịu Chung thuế tính trước 1 Xây lắp công trình dân dụng. 58,0 5,5 2 Xây lắp công trình công nghiệp, lắp đặt đường 67,0 5,5 ống cấp thoát nước ngoài nhà, trạm thuỷ điện nhỏ. 3 Xây lắp công trình thuỷ điện, đường dây tải điện, 71,0 6,0 trạm biến thế. 4 Xây dựng đường hầm, hầm lò, lắp đặt máy trong 74,0 6,5 đường hầm, hầm lò. 5 Xây dựng nền đường, mặt đường. 66,0 6,0 6 Xây lắp cầu cống giao thông, bến cảng, các công 64,0 6,0 trình biển.
- 7 Xây lắp công trình thuỷ lợi 64,0 5,5 - Riêng đào, đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi 51,0 5,0 (trừ lực lượng lao động công ích ). 8 Xây lắp công trình thông tin bưu điện, thông tin 69,0 5,5 tín hiệu đường sắt, phát thanh truyền hình. 9 Xây dựng và lắp đặt bể xăng dầu, đường ống dẫn 66,0 6,0 dầu, dẫn khí. 10 Xây dựng trạm, trại các loại, trồng rừng, trồng cây 55,0 5,5 công nghiệp, khai hoang xây dựng đồng ruộng. 11 Thi công hoàn toàn bằng máy. 2,5 5 - Định mức chi phí chung từ mục 1á10: % so với chi phí nhân công trong dự toán xây lắp. - Định mức chi phí chung mục 11: %so với chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp.và được áp dụng cho công trình thuộc dự án (tiểu dự án, dự án thành phần) được thi công hoàn toàn bằng máy. PHỤ LỤC SỐ 3 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Kèm theo Thông tư số:...../2003/TT-BXD ngày..../.../2003) I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 1. Chi phí Ban quản lý dự án được tính bằng cặp trị số định mức tỉ lệ % theo chi phí xây lắp và chi phí thiết bị trong tổng dự toán công trình được duyệt của dự án hoặc dự án thành phần (tiểu dự án) được nêu trong Quyết định đầu tư: quy định trong các bảng 1 và 2 mục II của phụ lục này: Định mức tỷ lệ này chỉ dùng để tạo nguồn và là giới hạn chi phí cho các hoạt động của Ban quản lý dự án. 2. Trường hợp chi phí xây lắp hoặc chi phí thiết bị được duyệt nằm trong khoảng giữa giá quy định ở các bảng trong mục II của phụ lục này thì trị số định mức được xác định theo phương pháp nội suy. 3. Đối với những công trình có tổng chi phí xây lắp hoặc chi phí thiết bị trong tổng dự toán của công trình có giá trị trên 2000 tỉ đồng thì các Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thoả thuận với Bộ Xây dựng định mức chi phí để thực hiện.
- 4. Chi phí quản lý dự án theo hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án được tính bằng định mức chi phí qui định trong các bảng ở mục II của phụ lục này theo quy mô và loại công trình của dự án. 5 . Đối với dự án áp dụng hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án nếu không thành lập Ban quản lý dự án thì Chủ đầu tư được hưởng định mức chi phí quản lý dự án bằng 60% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. Trường hợp thành lập Ban quản lý dự án, thì tuỳ thuộc nhiệm vụ mà Chủ đầu tư giao cho Ban quản lý dự án và căn cứ vào định mức quy định ở các bảng trong mục II của phụ lục này, Chủ đầu tư xác định mức chi phí giao cho Ban quản lý dự án nhưng mức tối đa không được vượt định mức tỉ lệ đã được quy định. 6. Đối với dự án thực hiện tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư thiết bị - xây dựng (gọi tắt là tổng thầu EPC): Chủ đầu tư được hưởng định mức chi phí quản lý dự án bằng 60% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 7. Đối với hình thức tự thực hiện dự án, Chủ đầu tư được hưởng định mức chi phí quản lý dự án bằng 30% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 8. Kinh phí của Ban quản lý dự án Trung ương do các Ban quản lý dự án trực thuộc trích nộp với mức bằng 20% của định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 9. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng ở vùng núi, biên giới được điều chỉnh với hệ số 1,15; dự án đầu tư xây dựng ở hải đảo được điều chỉnh với hệ số 1,35 so với định mức quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 10. Chi phí Ban quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn thuộc các khoản vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn viện trợ quốc tế dành cho đầu tư xây dựng (kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) được điều chỉnh với hệ số 1,2 so với định mức quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 11. Các Ban quản lý dự án với hình thức kiêm nhiệm thì định mức chi phí ban quản lý dự án được tính bằng 60% định mức chi phí quy định trong các bảng ở mục II của phụ lục này. 12. Chi phí cho các hoạt động của công tác chuẩn bị đầu tư (nếu có) do Ban quản lý dự án thực hiện được xác định bằng dự toán chi phí cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bổ sung vào chi phí Ban quản lý dự án của công trình. Đối với các dự án đặc biệt có quy mô lớn, phải thành lập Ban chuẩn bị đầu tư thì lập dự toán trình Người có thẩm quyền phê duyệt . 13. Định mức chi phí Ban quản lý dự án này chỉ có hiệu lực áp dụng sau khi thông tư này có hiệu lực. II. BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
- 1. SO VỚI CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC DUYỆT BẢNG 1 Đơn vị tính: % STT Loại Chi phí xây lắp (tỷ đồng) công trình Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 1 Công 1,75 1,68 1,62 1,50 1,38 1,06 0,74 0,60 0,42 0,28 0,18 nghiệp 2 Dân 1,64 1,58 1,50 1,38 1,29 0,98 0,69 0,53 0,38 0,24 0,17 dụng 3 Giao 2,20 2,00 1,62 1,50 1,36 1,05 0,73 0,58 0,43 0,28 0,23 thông, thuỷ lợi, thông tin bưu điện 4 Đường 2,54 2,31 1,87 1,73 1,64 1,39 0,97 0,77 0,57 0,37 0,30 dây tải điện và trạm biến áp 5 Đê 2,41 2,31 1,87 1,72 1,56 1,26 0,95 0,76 0,57 0,4 0,32 điều, lâm sinh 6 Các 1,64 1,56 1,50 1,38 1,26 0,94 0,62 0,48 0,32 0,24 0,15 loại công trình khác
- 2. SO VỚI CHI PHÍ THIẾT BỊ TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC DUYỆT BẢNG 2 Đơn vị tính: % Loại công Chi phí thiết bị (tỷ đồng) trình Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 Các loại 0,97 0,68 0,58 0,53 0,36 0,22 0,14 0,10 0,07 0,03 0,022 công trình xây dựng. PHỤ LỤC SỐ 4 (Kèm theo Thông tư số..../2003/TT-BXD ngày.... tháng... năm 2003) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ đầu tư Số:............ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày...... tháng..... năm........ TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: ............................. Kính gửi:................................................................... - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. - Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. - Căn cứ Thông tư hướng dẫn ......... - Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) ........ Chủ đầu tư trình thẩm định tổng dự toán công trình......... thuộc dự án đầu tư ......... với các nội dung sau:
- 1. Nội dung trình phê duyệt tổng dự toán - Tên công trình ......... thuộc dự án đầu tư ............ - Chủ đầu tư: ......................................................... - Đại diện Chủ đầu tư: .......................................... - Cơ quan thiết kế và lập tổng dự toán: ................ - Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt .................. - Tổng dự toán trình thẩm định, phê duyệt: .......... 2. Hồ sơ tổng dự toán công trình gồm: - Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền. - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công. - Hồ sơ thiết kế và tổng dự toán công trình được lập trên cơ sở các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách tại thời điểm trình tổng dự toán; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (có phân tích so sánh với tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt)....... - Biên bản nghiệm thu hồ sơ tổng dự toán giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập tổng dự toán. - Có phụ lục kèm theo nêu rõ danh mục các hạng mục công trình, diễn giải tổng dự toán công trình. Chủ đầu tư trình........... thẩm định tổng dự toán công trình....... Chủ đầu tư (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: PHỤ LỤC SỐ 5 (Kèm theo Thông tư số...../2003/TT-BXD ngày.... tháng... năm 2003) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơ quan thẩm định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:............ ....., ngày...... tháng..... năm........ V/v: Kết quả thẩm định
- tổng dự toán. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH:....................... Kính gửi:....................................................... Cơ quan thẩm định....... đã nhận văn bản số..... ngày..... của..... đề nghị thẩm định tổng dự toán công trình...... thuộc dự án đầu tư....... kèm theo hồ sơ tổng dự toán công trình. 1. CÁC CĂN CỨ THẨM ĐỊNH: - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. - Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. - Căn cứ Thông tư hướng dẫn ......... - Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) ........ - Căn cứ văn bản số ......... - Đơn giá XDCB số .......... - Căn cứ thông báo giá vật liệu số .......... - Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 2. NỘI DUNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH - Tên công trình....... thuộc dự án đầu tư......... - Chủ đầu tư. - Đại diện Chủ đầu tư. - Cơ quan thiết kế, lập tổng dự toán. - Theo Quyết định phê duyệt đầu tư số..... ngày...... của..........
- - Đơn vị tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán. Nhận xét chung: - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật ........ - Các bản vẽ ........ - Bảng tổng hợp dự toán 3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: - Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong tổng dự toán. - Sự phù hợp khối lượng xây lắp tính từ thiết kế với khối lượng xây lắp tính trong tổng dự toán. - Giá trị tổng dự toán bao gồm cả thiết bị và so sánh với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo bảng sau: TT Nội dung Tổng mức đầu Tổng dự toán do tư vấn Kết quả Tăng tư được duyệt lập và Chủ đầu tư đề thẩm định (+) nghị thẩm định Giảm (- ) Tổng số: Trong đó: - Giá trị xây lắp - Giá trị thiết bị - Chi phí khác - Dự phòng Nội dung các khoản mục chi phí trong tổng dự toán như phụ lục kèm theo. - Nguyên nhân tăng, giảm. - Những điều cần lưu ý. 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
- - Cơ quan thẩm định đề nghị....... xem xét và quyết định. - Trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện tổng dự toán. Thủ trưởng Cơ quan thẩm định (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận:
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH
21 p |
278 |
49
-
Thông tư 56/2003/TT-BNN
7 p |
96 |
45
-
Thông tư 07/2003/TT-NHNN
11 p |
123 |
45
-
Thông tư 08/2003/TT-BXD
14 p |
147 |
43
-
Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT
42 p |
60 |
17
-
Thông tư 07/2001/TT-TCHQ
5 p |
62 |
14
-
Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV
8 p |
114 |
11
-
Thông tư số 07/2005/TT-BXD
13 p |
60 |
8
-
Thông tư 08/2003/TT-NHNN
4 p |
83 |
7
-
Thông tư 07/2000/TT-TCHQ
23 p |
56 |
7
-
Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD
11 p |
57 |
5
-
Thông tư 123/2003/TT-BNN
20 p |
65 |
5
-
Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC
4 p |
71 |
4
-
Thông tư 05/2003/TT-BTM
2 p |
60 |
3
-
Thông tư liên tịch số 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC
5 p |
43 |
3
-
Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH
18 p |
69 |
3
-
Thông tư 07/1998/TT-BVHTT
3 p |
52 |
3

Set-Cookie: TLDEVNamespace=qs98p26tfs89iv7ct1ctb5g273; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
auto cad
-
Tài liệu tham khảo về lệnh tắt Auto Cad
4p 124444 31-03-2010 652 515 Download
-
CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một...Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Vẽ kỹ thuật với Auto Cad 2002
195p zaitan89no1 12-11-2010 457 249 Download
-
152 lệnh tắt cơ bản trong Auto CAD 1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D 2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D 3. 3F - 3DFACE Tạo mặt 3D 4. 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều A 5. A - ARC Vẽ cung tròn 7. AA - AREA Tính diện tích và chu vi 1 8. AL - ALIGN Di chuyển, xoay, scale 10. AR - ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D 11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính 13. ATE - ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block...
4p theluc92 11-03-2013 430 192 Download
-
Tài liệu Auto CAD R14 cho các bạn sinh viên học chuyên ngành công nghệ thông tin tham khảo
29p booksonline 08-04-2011 270 112 Download
-
Ebook Auto CAD cho tự động hóa thiết kế của TS. Nguyễn Văn Hiến gồm có 12 chương trình bày về những nội dung sau: Mở đầu về Auto CAD, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh biên tập và tra cứu, điều khiển màn hình, gạch mặt cắt ghi kích thước, vẽ chữ cho bản vẽ; tạo lớp cho bản vẽ, khối và thuộc tính, đưa bản vẽ ra máy in, máy vẽ; vẽ ba chiều, môi trường vẽ 3D, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.
164p beobobeo 01-08-2012 149 84 Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p zues08 05-07-2011 155 70 Download
-
Cuốn sách "Sử dụng Auto Cad 2008 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều )" trình bày các nội dung: Các lệnh về file, các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ, nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và Auto Track, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh cơ bản và các phương pháp chọn đối tượng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
581p muaxuan102 26-02-2013 105 65 Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p zues08 05-07-2011 123 53 Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p zues08 05-07-2011 131 52 Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p zues08 05-07-2011 108 51 Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 10', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
24p zues08 05-07-2011 102 50 Download
-
Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn các lệnh vẽ cơ bản với auto cad', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
22p quangthiemxd 10-04-2013 204 40 Download
-
Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Tổng hợp các lệnh cơ bản trong Auto Cad" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.
4p bingbang610 10-01-2016 45 18 Download
-
Phần 1 cuốn sách "Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Auto CAD" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4 bao gồm: Khái niệm chung, trình bày bản vẽ, vẽ hình học, các hình biểu diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
74p tramnamcodon_07 26-04-2016 50 18 Download
-
Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Auto CAD", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các mối ghép nối, biểu diễn bánh răng, dung sai - lắp ghép - Độ nhám, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, đọc bản vẽ lắp, vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo.
68p tramnamcodon_07 26-04-2016 30 16 Download
-
In trongAuto cad nhưthế nào, làm sao để in bản vẽ cad, khung bản vẽ đến mép giấy khi in, một số cách chọn đối tượng trong CAD,... Tham khảo tài liệu "In trong Auto Cad như thế nào" để giải đáp những thắc mắc trên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
3p 120594200900 12-09-2015 30 10 Download
-
Tài liệu Tra Cứu Lệnh trong Auto Cad 2007 giới thiệu đến các bạn những kiến thức về các lệnh thiết lập bản vẽ, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh sao chép và biến đổi hình, các lệnh làm việc với lớp, lệnh vẽ và ký hiệu mặt cắt, ghi và hiệu chỉnh văn bản, các lệnh vẽ và tạo hình, ghi và hiệu chỉnh kích thước, các lệnh làm việc với khối, tùy chọn hiện thị và in bản vẽ, các phím tắt thông dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.
67p buixuandungd1 21-10-2016 16 6 Download
-
AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM.
16p vothuc_vothuong 03-04-2010 632 386 Download
-
AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để làm bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. Ngược lại, phần nhiều phần mềm vẽ kĩ thuật thời này được sử dụng trên thiết bị đầu cuối đồ họa (graphics terminal) nối với máy tính lớn hay máy trạm....
31p zues08 05-07-2011 300 147 Download
-
Các định dạng tập tin chính của AutoCAD là DWG và định dạng trao đổi DXF; hai định dạng này được trở thành tiêu chuẩn trên thực tế' về dữ liệu CAD. Gần đây, AutoCAD cũng hỗ trợ DWF, một định dạng được Autodesk phát triển và quảng cáo có mục đích xuất bản dữ liệu CAD. Năm 2006, Autodesk ước lượng rằng số tập tin DWG đang được sử dụng hơn một tỷ. Autodesk cũng ước lượng tổng số tập tin DWG hơn ba tỷ....
28p zues08 05-07-2011 158 84 Download

markdown:
# auto cad
**auto cad**
-
Tài liệu tham khảo về lệnh tắt Auto Cad
4p
124444
31-03-2010
652
515
Download
-
CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một...Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Vẽ kỹ thuật với Auto Cad 2002
195p
zaitan89no1
12-11-2010
457
249
Download
-
152 lệnh tắt cơ bản trong Auto CAD 1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D 2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D 3. 3F - 3DFACE Tạo mặt 3D 4. 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều A 5. A - ARC Vẽ cung tròn 7. AA - AREA Tính diện tích và chu vi 1 8. AL - ALIGN Di chuyển, xoay, scale 10. AR - ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D 11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính 13. ATE - ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block...
4p
theluc92
11-03-2013
430
192
Download
-
Tài liệu Auto CAD R14 cho các bạn sinh viên học chuyên ngành công nghệ thông tin tham khảo
29p
booksonline
08-04-2011
270
112
Download
-
Ebook Auto CAD cho tự động hóa thiết kế của TS. Nguyễn Văn Hiến gồm có 12 chương trình bày về những nội dung sau: Mở đầu về Auto CAD, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh biên tập và tra cứu, điều khiển màn hình, gạch mặt cắt ghi kích thước, vẽ chữ cho bản vẽ; tạo lớp cho bản vẽ, khối và thuộc tính, đưa bản vẽ ra máy in, máy vẽ; vẽ ba chiều, môi trường vẽ 3D, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.
164p
beobobeo
01-08-2012
149
84
Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p
zues08
05-07-2011
155
70
Download
-
Cuốn sách "Sử dụng Auto Cad 2008 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều )" trình bày các nội dung: Các lệnh về file, các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ, nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và Auto Track, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh cơ bản và các phương pháp chọn đối tượng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
581p
muaxuan102
26-02-2013
105
65
Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p
zues08
05-07-2011
123
53
Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p
zues08
05-07-2011
131
52
Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
34p
zues08
05-07-2011
108
51
Download
-
Tham khảo tài liệu 'giáo trình auto cad part 10', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
24p
zues08
05-07-2011
102
50
Download
-
Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn các lệnh vẽ cơ bản với auto cad', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
22p
quangthiemxd
10-04-2013
204
40
Download
-
Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Tổng hợp các lệnh cơ bản trong Auto Cad" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.
4p
bingbang610
10-01-2016
45
18
Download
-
Phần 1 cuốn sách "Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Auto CAD" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4 bao gồm: Khái niệm chung, trình bày bản vẽ, vẽ hình học, các hình biểu diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
74p
tramnamcodon_07
26-04-2016
50
18
Download
-
Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Auto CAD", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các mối ghép nối, biểu diễn bánh răng, dung sai - lắp ghép - Độ nhám, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, đọc bản vẽ lắp, vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo.
68p
tramnamcodon_07
26-04-2016
30
16
Download
-
In trongAuto cad nhưthế nào, làm sao để in bản vẽ cad, khung bản vẽ đến mép giấy khi in, một số cách chọn đối tượng trong CAD,... Tham khảo tài liệu "In trong Auto Cad như thế nào" để giải đáp những thắc mắc trên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
3p
120594200900
12-09-2015
30
10
Download
-
Tài liệu Tra Cứu Lệnh trong Auto Cad 2007 giới thiệu đến các bạn những kiến thức về các lệnh thiết lập bản vẽ, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh sao chép và biến đổi hình, các lệnh làm việc với lớp, lệnh vẽ và ký hiệu mặt cắt, ghi và hiệu chỉnh văn bản, các lệnh vẽ và tạo hình, ghi và hiệu chỉnh kích thước, các lệnh làm việc với khối, tùy chọn hiện thị và in bản vẽ, các phím tắt thông dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.
67p
buixuandungd1
21-10-2016
16
6
Download
-
AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM.
16p
vothuc_vothuong
03-04-2010
632
386
Download
-
AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để làm bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. Ngược lại, phần nhiều phần mềm vẽ kĩ thuật thời này được sử dụng trên thiết bị đầu cuối đồ họa (graphics terminal) nối với máy tính lớn hay máy trạm....
31p
zues08
05-07-2011
300
147
Download
-
Các định dạng tập tin chính của AutoCAD là DWG và định dạng trao đổi DXF; hai định dạng này được trở thành tiêu chuẩn trên thực tế' về dữ liệu CAD. Gần đây, AutoCAD cũng hỗ trợ DWF, một định dạng được Autodesk phát triển và quảng cáo có mục đích xuất bản dữ liệu CAD. Năm 2006, Autodesk ước lượng rằng số tập tin DWG đang được sử dụng hơn một tỷ. Autodesk cũng ước lượng tổng số tập tin DWG hơn ba tỷ....
28p
zues08
05-07-2011
158
84
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=qg7262odt5dp3u22pur7dupql6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Xác định kích thước bản đế
-
Về tính toán thủy lực xác định kích thước hợp lý của đoạn chuyển tiếp thu hẹp có đáy phẳng trên dốc nước sau ngưỡng của đường tràn dọc
Nghiên cứu các chế độ chuyển tiếp trong đoạn thu hẹp có đáy phẳng và tường bên phải, tính toán góc thu hẹp giới hạn để đảm bảo chế độ chảy xiết trên đoạn chảy xiết,... là những nội dung chính trong bài viết "Về tính toán thủy lực xác định kích thước hợp lý của đoạn chuyển tiếp thu hẹp có đáy phẳng trên dốc nước sau ngưỡng của đường tràn dọc". Mời các bạn cùng tham khảo.
4p thuyhuynh1702 03-12-2015 24 1 Download
-
Cấu tạo chân cột phải đảm bảo được nhiệm vụ truyền đều tải trọng từ cột lên móng, phù hợp với sơ đồ tính là ngàm hoặc khớp và thuận tiện cho việc lắp dựng. + Chiều dài bản đế L được xác định theo giả thiết ứng suất lớn nhất tại mép bản đế đạt đến cường độ chịu ép cục bộ của bê tông móng.
23p anh525354 06-12-2012 167 63 Download
-
Xác định kích thước của bàn ăn Để chọn bàn ăn có kích thước phù hợp với phòng ăn của gia đình, bạn nên lưu ý những điểm sau. Bàn vuông: Bàn vuông thường có kích thước là 76m x 76cm, bàn hình chữ nhật có kích thước 1,07m x76 cm là thích hợp. Nếu ghế có thể đẩy sâu vào trong gầm bàn thì dù không gian nhỏ hẹp cũng có thể bố trí được 6 chỗ ngồi, khi dùng bữa, chỉ cần kéo ra một chút là được. 7 6 cm là chiều rộng tiêu chuẩn của bàn ăn, ít...
4p su_quantu 02-08-2011 70 11 Download
-
Xác định khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí), lập khối lượng mời thầu. Khối lượng xác định theo công tác xây dựng cụ thể với kích thước, số lượng trong bản vẽ thiết kế. Khối lượng được xác định theo trình tự thi công xây dựng.
40p huk_colep 17-12-2009 1136 957 Download
-
Đo kích thước một underwear của XY bằng cách nào? * Xác định kích thước vòng bụng: Kích cỡ chiếc quần lót bên trong của các XY thường tương ứng với kích thước vòng eo quần jeans của bạn.
4p parislonglay 26-11-2010 30 2 Download
-
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7302-1:2007 qui định các kích thước khoảng hở để toàn thân người tiếp cận vào trong máy như đã định nghĩa trong TCVN 7383-1 : 2004. Tiêu chuẩn này qui định các kích thước mà giá trị của chúng được qui định trong TCVN 7302-3 : 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.
9p thangnamvoiva28 01-11-2016 0 0 Download
-
Tạo phác thảo chi tiết là tạo các phác thảo hình dạng gần giống với hình dạng chi tiết. Phác thảo biến dạng là một phần thiết kế cơ bản, xác định kích thước và hình dạng đặc trưng gần đúng của chi tiết, được tạo ra từ các lệnh vẽ hình học cơ bản của AutoCAD như: Line, Arc,Rectangle...
46p dinhhungkt3 28-03-2012 376 211 Download
-
Sau khi hoàn thành phần vẽ hình học hoặc các hình chiếu cơ bản, tạo mặt cắt, hình cắt và đường tâm ta tiến hành ghi kích thước và nhập các yêu cầu kĩ thuật để xác định giá trị độ lớn và khả năng đo đạc của các hình học. Khi ghi kích thước phải chọn tiêu chuẩn sao cho phù hợp với yêu cầu thiết kế và công nghệ. Trong tiêu chuẩn TCVN 5705-1993 Quy tắc ghi kích thước quy định quy tắc ghi kích thước dài, kích thước góc trên các bản vẽ và tài liệu kích...
29p kinghung21st 01-12-2009 393 137 Download
-
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Chọn mẫu nhằm thảo luận về 3 vấn đề chính như sau: tại sao lại lấy mẫu? Các khái niệm cơ bản, chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất, xác định kích thước mẫu. Bài giảng hữu ích cho sinh viên đang học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học.
30p orange_12 03-06-2014 519 112 Download
-
Ở phần kết cấu của hệ thống treo độc lập, bộ phận đàn hồi chỉ chịu tải trọng thẳng đứng còn lực bền và tiếp tuyến là do các chi tiết của bộ phận dẫn hướng chịu. Khi tính độ bền các chi tiết của bộ phận dẫn hướng có thể lấy hệ số động tương đương như khi tính toán cầu ô tô. Hệ thống treo độc lập với cơ cấu hướng hai đòn được sử dụng ở ô tô du lịch và ô tô tải nhiều cầu có tính năng không quá cao. Để xác định kích thước...
9p kienza51 13-11-2010 216 87 Download
-
Xác định kích thước cơ bản tính toán hao mòn và nhiệt độ cũa ly hợp . I.1.1. Xác định kích thước cơ bản cũa ly hợp . Cơ sở để xác định kích thườc cũa ly hợp là ly hợp phải có khả năng truyền được mô men xoắn lớn hơn mô men cực đại cũa động cơ một ít . Mô men ma sát cũa ly hợp phải bằng mô men xoắn lớn nhất cần truyền qua ly hợp : Ở đây : - M1 – - βMô men ma sát cũa ly hợp (Nm) Hệ số dự...
7p kienza51 13-11-2010 163 66 Download
-
ĐỒ ÁN TỐT MÔN HỌC THIẾT KẾ TỐI ƯU ĐỘNG CƠ PHẦN II CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ ĐỀ TÀI Thiết kế động cơ KĐB một pha điện dung Dữ liệu cho trước: Pđm 550[W] n = 0,66 imm 0,92 m =2 mmax = 1,5 p=2 mmm = 0,4 Nội dung thiết kế: 1. Xác định kích thước chủ yếu 2. Xác định thông số dây quấn pha chính: Wa; dA/dAcđ; klđA. 3. Xác định kích thước lõi thép Stato và Roto 4. Tính toán dây quấn phụ: WB; dB/dBcđ; klđB; C 5. Tính kiểm tra 6. Vẽ bản vẽ tổng lắp ráp ĐỒ ÁN...
39p tanlang 19-03-2010 161 65 Download
-
Chuyển các đặc trưng cần thiết, các ghi chú thuyết minh và địa danh từ các tài liệu đã thu thập, đồng thời đo các kích thước địa vật theo ảnh. - Đánh dấu lên tờ giấy can đặt lên bản đồ ảnh hay lên bản đồ các địa vật đoán đọc điều vẽ không chính xác, các địa vật khôgn có trên ảnh nhưng có trong các tài liệu đã thu thập được, các địa vật cần xác định kích thước và tên gọi của chúng. Bản can này dùng để lập thiết kế các công tác khảo...
10p myxaodon10 14-06-2011 76 40 Download
-
Khái niệm: Dao tiện định hình sử dụng để gia công các bề mặt định hình tròn xoay, trong sản xuất hàng loạt lớn, hàng khối, đặc biệt trên máy tự động và bán tự động. So với dao tiện thông thường có các đặc điểm sau : - Dao tiện định hình có hình dáng đường viền lưỡi cắt chính phù hợp với biên dạng bề mặt gia công. - Bảo đảm sự đồng nhất về hình dáng và chính xác về kích thước của chi tiết gia công, vì nó không phụ thuộc vào cấp bậc tay nghề...
5p zues10 12-07-2011 137 40 Download
-
Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, đồ án "Công nghệ chế tạo máy" giới thiệu đến các bạn những nội dung về phân tích chi tiết gia công, xác định dạng sản xuất, chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi, thiết kế nguyên công, xác định lương dư trung gian, kích thước trung gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết.
38p typhudinhhuong 04-11-2015 39 15 Download
-
Đề tài: Nghiên cứu tính thấm nước của bê tông rỗng the permeability of enhanced porosity concrete đi sâu về nghiên cứu mối quan hệ gíữa độ rỗng, kích thước hạt cốt liệu dùng để chế tạo bê tông rỗng, kích thước lỗ rỗng tới đặc tính thấm của bê tông rỗng. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu hữu ích.
5p pjflexri 10-03-2015 29 11 Download
-
Tạp chí khoa học và công nghệ: Xác định các thông số chính cho quá trình tổng hợp TIO2 cỡ nano từ Ilmenit huế bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng KOH và H2C2O4
Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng TiO2 với kích thước 10 nm sẽ có hiệu ứng quang hóa cao và những ứng dụng của nó như việc phủ lên các vật liệu xốp cỡ meso cũng như các lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để nắm rõ hơn.
6p tapchikhoahoc_i 12-12-2014 19 9 Download
-
Có những yếu tố phong thuỷ bạn cần kiểm tra trước định mua một chiếc giường. 1.
2p conticon 04-04-2011 44 6 Download
-
Xây dựng công thức thực nghiệm xác định hệ số ảnh hưởng của mũi hắt sóng đến lưu lượng tràn qua đê biển có tường đỉnh
Lưu lượng tràn qua đỉnh đê có tường đỉnh không chỉ phụ thuộc vào độ lưu không Rc, độ dốc và độ nhám mà còn phụ thuộc vào vị trí, chiều cao và đặc điểm của mũi hắt sóng. Kết quả phân tích số liệu của 324 kịch bản thí nghiệm sóng tràn trong mô hình vật lý đã tìm ra công thức thực nghiệm xác định hệ số ảnh hưởng của mũi hắt sóng đến lưu lượng sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh.
8p whocare_c 06-09-2016 1 1 Download
-
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10441:2014 về Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ ổn định kích thước quy định phương pháp xác định độ ổn định kích thước của đế trong sau khi ngâm trong nước, không tính đến vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
5p thangnamvoiva18 05-09-2016 2 0 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Kịch bản phóng sự
- Xác định mục tiêu
- Định dạng văn bản
- Kịch bản phim ngắn
- Đề tài xác định kết quả kinh doanh
- Xác định giá nhà
- Kịch bản chương trình
- Xác định thứ tự công việc
- Cách viết kịch bản
- Xác định mục tiêu kinh doanh
- Mẫu văn bản đề nghị
- Xác định mục đích và mục tiêu
- Xác định mục đích kinh doanh
- Văn bản đề nghị
- Cách xác định phản lực
- Chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại&vận tải ngọc hà
- Phương pháp xác định chi phí
- Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền
- Xác định kết quả kinh doanh
- Xác định nội lực

markdown:
# Xác định kích thước bản đế
**Xác định kích thước bản đế**
-
[Về tính toán thủy lực xác định kích thước hợp lý của đoạn chuyển tiếp thu hẹp có đáy phẳng trên dốc nước sau ngưỡng của đường tràn dọc](http://tailieu.vn/doc/ve-tinh-toan-thuy-luc-xac-dinh-kich-thuoc-hop-ly-cua-doan-chuyen-tiep-thu-hep-co-day-phang-tren-doc--1809149.html)
Nghiên cứu các chế độ chuyển tiếp trong đoạn thu hẹp có đáy phẳng và tường bên phải, tính toán góc thu hẹp giới hạn để đảm bảo chế độ chảy xiết trên đoạn chảy xiết,... là những nội dung chính trong bài viết "Về tính toán thủy lực xác định kích thước hợp lý của đoạn chuyển tiếp thu hẹp có đáy phẳng trên dốc nước sau ngưỡng của đường tràn dọc". Mời các bạn cùng tham khảo.
4p
thuyhuynh1702
03-12-2015
24
1
Download
-
Cấu tạo chân cột phải đảm bảo được nhiệm vụ truyền đều tải trọng từ cột lên móng, phù hợp với sơ đồ tính là ngàm hoặc khớp và thuận tiện cho việc lắp dựng. + Chiều dài bản đế L được xác định theo giả thiết ứng suất lớn nhất tại mép bản đế đạt đến cường độ chịu ép cục bộ của bê tông móng.
23p
anh525354
06-12-2012
167
63
Download
-
Xác định kích thước của bàn ăn Để chọn bàn ăn có kích thước phù hợp với phòng ăn của gia đình, bạn nên lưu ý những điểm sau. Bàn vuông: Bàn vuông thường có kích thước là 76m x 76cm, bàn hình chữ nhật có kích thước 1,07m x76 cm là thích hợp. Nếu ghế có thể đẩy sâu vào trong gầm bàn thì dù không gian nhỏ hẹp cũng có thể bố trí được 6 chỗ ngồi, khi dùng bữa, chỉ cần kéo ra một chút là được. 7 6 cm là chiều rộng tiêu chuẩn của bàn ăn, ít...
4p
su_quantu
02-08-2011
70
11
Download
-
Xác định khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí), lập khối lượng mời thầu. Khối lượng xác định theo công tác xây dựng cụ thể với kích thước, số lượng trong bản vẽ thiết kế. Khối lượng được xác định theo trình tự thi công xây dựng.
40p
huk_colep
17-12-2009
1136
957
Download
-
Đo kích thước một underwear của XY bằng cách nào? * Xác định kích thước vòng bụng: Kích cỡ chiếc quần lót bên trong của các XY thường tương ứng với kích thước vòng eo quần jeans của bạn.
4p
parislonglay
26-11-2010
30
2
Download
-
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7302-1:2007 qui định các kích thước khoảng hở để toàn thân người tiếp cận vào trong máy như đã định nghĩa trong TCVN 7383-1 : 2004. Tiêu chuẩn này qui định các kích thước mà giá trị của chúng được qui định trong TCVN 7302-3 : 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.
9p
thangnamvoiva28
01-11-2016
0
0
Download
-
Tạo phác thảo chi tiết là tạo các phác thảo hình dạng gần giống với hình dạng chi tiết. Phác thảo biến dạng là một phần thiết kế cơ bản, xác định kích thước và hình dạng đặc trưng gần đúng của chi tiết, được tạo ra từ các lệnh vẽ hình học cơ bản của AutoCAD như: Line, Arc,Rectangle...
46p
dinhhungkt3
28-03-2012
376
211
Download
-
Sau khi hoàn thành phần vẽ hình học hoặc các hình chiếu cơ bản, tạo mặt cắt, hình cắt và đường tâm ta tiến hành ghi kích thước và nhập các yêu cầu kĩ thuật để xác định giá trị độ lớn và khả năng đo đạc của các hình học. Khi ghi kích thước phải chọn tiêu chuẩn sao cho phù hợp với yêu cầu thiết kế và công nghệ. Trong tiêu chuẩn TCVN 5705-1993 Quy tắc ghi kích thước quy định quy tắc ghi kích thước dài, kích thước góc trên các bản vẽ và tài liệu kích...
29p
kinghung21st
01-12-2009
393
137
Download
-
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Chọn mẫu nhằm thảo luận về 3 vấn đề chính như sau: tại sao lại lấy mẫu? Các khái niệm cơ bản, chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất, xác định kích thước mẫu. Bài giảng hữu ích cho sinh viên đang học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học.
30p
orange_12
03-06-2014
519
112
Download
-
Ở phần kết cấu của hệ thống treo độc lập, bộ phận đàn hồi chỉ chịu tải trọng thẳng đứng còn lực bền và tiếp tuyến là do các chi tiết của bộ phận dẫn hướng chịu. Khi tính độ bền các chi tiết của bộ phận dẫn hướng có thể lấy hệ số động tương đương như khi tính toán cầu ô tô. Hệ thống treo độc lập với cơ cấu hướng hai đòn được sử dụng ở ô tô du lịch và ô tô tải nhiều cầu có tính năng không quá cao. Để xác định kích thước...
9p
kienza51
13-11-2010
216
87
Download
-
Xác định kích thước cơ bản tính toán hao mòn và nhiệt độ cũa ly hợp . I.1.1. Xác định kích thước cơ bản cũa ly hợp . Cơ sở để xác định kích thườc cũa ly hợp là ly hợp phải có khả năng truyền được mô men xoắn lớn hơn mô men cực đại cũa động cơ một ít . Mô men ma sát cũa ly hợp phải bằng mô men xoắn lớn nhất cần truyền qua ly hợp : Ở đây : - M1 – - βMô men ma sát cũa ly hợp (Nm) Hệ số dự...
7p
kienza51
13-11-2010
163
66
Download
-
ĐỒ ÁN TỐT MÔN HỌC THIẾT KẾ TỐI ƯU ĐỘNG CƠ PHẦN II CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ ĐỀ TÀI Thiết kế động cơ KĐB một pha điện dung Dữ liệu cho trước: Pđm 550[W] n = 0,66 imm 0,92 m =2 mmax = 1,5 p=2 mmm = 0,4 Nội dung thiết kế: 1. Xác định kích thước chủ yếu 2. Xác định thông số dây quấn pha chính: Wa; dA/dAcđ; klđA. 3. Xác định kích thước lõi thép Stato và Roto 4. Tính toán dây quấn phụ: WB; dB/dBcđ; klđB; C 5. Tính kiểm tra 6. Vẽ bản vẽ tổng lắp ráp ĐỒ ÁN...
39p
tanlang
19-03-2010
161
65
Download
-
Chuyển các đặc trưng cần thiết, các ghi chú thuyết minh và địa danh từ các tài liệu đã thu thập, đồng thời đo các kích thước địa vật theo ảnh. - Đánh dấu lên tờ giấy can đặt lên bản đồ ảnh hay lên bản đồ các địa vật đoán đọc điều vẽ không chính xác, các địa vật khôgn có trên ảnh nhưng có trong các tài liệu đã thu thập được, các địa vật cần xác định kích thước và tên gọi của chúng. Bản can này dùng để lập thiết kế các công tác khảo...
10p
myxaodon10
14-06-2011
76
40
Download
-
Khái niệm: Dao tiện định hình sử dụng để gia công các bề mặt định hình tròn xoay, trong sản xuất hàng loạt lớn, hàng khối, đặc biệt trên máy tự động và bán tự động. So với dao tiện thông thường có các đặc điểm sau : - Dao tiện định hình có hình dáng đường viền lưỡi cắt chính phù hợp với biên dạng bề mặt gia công. - Bảo đảm sự đồng nhất về hình dáng và chính xác về kích thước của chi tiết gia công, vì nó không phụ thuộc vào cấp bậc tay nghề...
5p
zues10
12-07-2011
137
40
Download
-
Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, đồ án "Công nghệ chế tạo máy" giới thiệu đến các bạn những nội dung về phân tích chi tiết gia công, xác định dạng sản xuất, chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi, thiết kế nguyên công, xác định lương dư trung gian, kích thước trung gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết.
38p
typhudinhhuong
04-11-2015
39
15
Download
-
Đề tài: Nghiên cứu tính thấm nước của bê tông rỗng the permeability of enhanced porosity concrete đi sâu về nghiên cứu mối quan hệ gíữa độ rỗng, kích thước hạt cốt liệu dùng để chế tạo bê tông rỗng, kích thước lỗ rỗng tới đặc tính thấm của bê tông rỗng. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu hữu ích.
5p
pjflexri
10-03-2015
29
11
Download
-
[Tạp chí khoa học và công nghệ: Xác định các thông số chính cho quá trình tổng hợp TIO2 cỡ nano từ Ilmenit huế bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng KOH và H2C2O4](http://tailieu.vn/doc/tap-chi-khoa-hoc-va-cong-nghe-xac-dinh-cac-thong-so-chinh-cho-qua-trinh-tong-hop-tio2-co-nano-tu-il-1732855.html)
Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng TiO2 với kích thước 10 nm sẽ có hiệu ứng quang hóa cao và những ứng dụng của nó như việc phủ lên các vật liệu xốp cỡ meso cũng như các lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để nắm rõ hơn.
6p
tapchikhoahoc_i
12-12-2014
19
9
Download
-
Có những yếu tố phong thuỷ bạn cần kiểm tra trước định mua một chiếc giường. 1.
2p
conticon
04-04-2011
44
6
Download
-
[Xây dựng công thức thực nghiệm xác định hệ số ảnh hưởng của mũi hắt sóng đến lưu lượng tràn qua đê biển có tường đỉnh](http://tailieu.vn/doc/xay-dung-cong-thuc-thuc-nghiem-xac-dinh-he-so-anh-huong-cua-mui-hat-song-den-luu-luong-tran-qua-de-b-1886295.html)
Lưu lượng tràn qua đỉnh đê có tường đỉnh không chỉ phụ thuộc vào độ lưu không Rc, độ dốc và độ nhám mà còn phụ thuộc vào vị trí, chiều cao và đặc điểm của mũi hắt sóng. Kết quả phân tích số liệu của 324 kịch bản thí nghiệm sóng tràn trong mô hình vật lý đã tìm ra công thức thực nghiệm xác định hệ số ảnh hưởng của mũi hắt sóng đến lưu lượng sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh.
8p
whocare_c
06-09-2016
1
1
Download
-
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10441:2014 về Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ ổn định kích thước quy định phương pháp xác định độ ổn định kích thước của đế trong sau khi ngâm trong nước, không tính đến vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
5p
thangnamvoiva18
05-09-2016
2
0
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Kịch bản phóng sự](http://tailieu.vn/tag/kich-ban-phong-su.html) [Xác định mục tiêu](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-muc-tieu.html) [Định dạng văn bản](http://tailieu.vn/tag/dinh-dang-van-ban.html) [Kịch bản phim ngắn](http://tailieu.vn/tag/kich-ban-phim-ngan.html) [Đề tài xác định kết quả kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/de-tai-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh.html) [Xác định giá nhà](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-gia-nha.html) [Kịch bản chương trình](http://tailieu.vn/tag/kich-ban-chuong-trinh.html) [Xác định thứ tự công việc](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-thu-tu-cong-viec.html) [Cách viết kịch bản](http://tailieu.vn/tag/cach-viet-kich-ban.html) [Xác định mục tiêu kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-muc-tieu-kinh-doanh.html) [Mẫu văn bản đề nghị](http://tailieu.vn/tag/mau-van-ban-de-nghi.html) [Xác định mục đích và mục tiêu](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-muc-dich-va-muc-tieu.html) [Xác định mục đích kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-muc-dich-kinh-doanh.html) [Văn bản đề nghị](http://tailieu.vn/tag/van-ban-de-nghi.html) [Cách xác định phản lực](http://tailieu.vn/tag/cach-xac-dinh-phan-luc.html) [Chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại&vận tải ngọc hà](http://tailieu.vn/tag/chi-phi-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-thuong-mai-van-tai-ngoc-ha.html) [Phương pháp xác định chi phí](http://tailieu.vn/tag/phuong-phap-xac-dinh-chi-phi.html) [Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền](http://tailieu.vn/tag/quy-trinh-thi-nghiem-xac-dinh-do-chat-nen.html) [Xác định kết quả kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh.html) [Xác định nội lực](http://tailieu.vn/tag/xac-dinh-noi-luc.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=aob3u2u8b3eds81qtrrnl516e5; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Tiêu điểm
Cách chơi Truy Kích Mobile trên máy tính bằng Bluestacks(Giveaway) Đăng ký bản quyền CyberLink PhotoDirector 7, quản lý ảnh chuyên nghiệp từ 20/3
Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm
Danh mục: Công cụ lập trình > Công cụ soạn thảo > Notepad++
- Hỗ trợ hầu hết các định dạng ngôn ngữ lập trình phổ biến
- Lưu trữ và sử chữa mọt đoạn code dễ dàng và nhanh chóng
- Hỗ trợ biên tập nhiều tài liệu khác nhau
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Mô tả: Soạn thảo ngôn ngữ lập trình
Phần mềm do Don Ho phát hành, có dung lượng 2.77 MB, có 3533263 lượt download
Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10
Phiên bản hiện tại: 6.8.6
Copyright TAIMIENPHI.VN © 2014 - All rights reserved
Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
Trợ giúp

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Rao vặt Thanh Hóa, Tuyển dụng Việc làm Thanh Hóa, Thanh Hóa Online
Home
Liên hệ
Tên bạn:
Địa chỉ email của bạn:
Mã xác nhận:
Biển số xe của Thanh Hóa là gì ? (trả lời : 36)
Tiêu đề:
Nội dung:
Đăng nhập bằng Facebook
Đăng nhập bằng Gmail
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì trạng thái đăng nhập
Rao vặt Thanh Hóa, Tuyển dụng Việc làm Thanh Hóa, Thanh Hóa Online
Home
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Tìm kiếm hữu ích
Recent Posts
Thêm...
Home
Tìm kiếm diễn đàn
Recent Posts
Shoutbox
Full View
Popup
Thành viên
Notable Members
Hoạt động gần đây
Đăng ký/Đăng nhập
up ảnh
Menu

Cache-control: private, max-age=0

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑
๑๑۩۞۩๑๑Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn nắm tay nhau và cùng tiến bước๑๑۩۞۩๑๑
Tìm kiếm
Display results as :
Số bài
Chủ đề
Advanced Search
๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑
::
º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Thảo Luận chung¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
::
Học tập
Share
|
Những điều có thể bạn chưa biết
Tác giả
Thông điệp
hieu_truong_dongda
Admin
Tổng số bài gửi
:
284
Points(điểm)
:
3409
Join date
:
22/12/2008
Đến từ
:
B
Tiêu đề: Những điều có thể bạn chưa biết
Wed 13 May 2009, 08:06
Tui mở màn và các bạn cứ thế mà viết trả lời và hỏi tiếp nha.
Nội quy như sau:
Ai vào đọc bài này nếu có câu trả lời thì trả lời rồi hãy cho một câu hỏi để người sau vào đọc và trả lời rồi gửi câu hỏi tiếp. Nếu ai vi phạm sẽ bị xoá bài.
Tại sao đọc sách buổi sáng lại nhớ lâu?
Vì qua một ngày làm việc Đại não của chúng ta hoạt động mệt mỏi, và nó cần được nghỉ ngơi. Sau khi qua một giấc ngủ sâu, bạn trở dậy đầu óc thư thái, thoải mái nên việc học tập buổi sáng nhớ lâu hơn.
Nếu trong ngày việc hvui chơi, hoạt động của các bạn được nhịp nhàng, đúng thời gian, giwof giấc, điều độ, tức là thwoif gian biểu hợp lý thì lúc nào bạn học cũng tiếp thu tốt hết.
Chúc các bạn học tốt nha.
Câu hỏi mới như sau: Tại sao con người ta phải cười?
_________________
Sống trên đời phải có một tấm lòng cho gió cuốn đi
Tom
Lớp lá
Tổng số bài gửi
:
96
Points(điểm)
:
2485
Join date
:
01/10/2010
Tiêu đề: Re: Những điều có thể bạn chưa biết
Tue 05 Jul 2011, 19:42
đa số đọc sách buổi sangstrong giấc mơ zzzz 1+1zzzz=2zzz2+zzzz2zzz=4zzzz
Những điều có thể bạn chưa biết
Trang
1
trong tổng số
1
trang
Permissions in this forum:
Bạn
không có quyền
trả lời bài viết
๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑
::
º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Thảo Luận chung¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
::
Học tập
๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑
::
º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Thảo Luận chung¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
::
Học tập
Chuyển đến
:
Chọn Diễn Đàn
|
|--๑๑۩۞۩๑๑Thông báo๑๑۩۞۩๑๑
| |--Nội quy diễn đàn
| |--Thông báo mới
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Trường THCS Đống Đa¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Phòng truyền thống Trường THCS Đống Đa
| |--Kỷ niệm mái trường
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Bản Tin Trường¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Thông tin chung
| |--Học Tập
| |--Gương sáng
| |--Đội TNTP Hồ Chí Minh
| |--Giáo dục - Hướng nghiệp
| |--Thông tin dành cho học sinh Khối 9
| |--Thể thao
| |--Nối vòng tay lớn
| |--Y tế học đường
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Theo gương Bác Hồ¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Thảo Luận chung¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Kỹ năng sống
| |--Học tập
| |--Xã hội và cuộc sống quanh ta
| |--Chém Gió - Fang Bão - Fệt Sóng Thần
| |--Chuyện lạ
| |--Mỗi ngày một ý tưởng
| |--Ăn uống - Ẩm thực
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Góc Học Tập¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Tin Học như cơm bình dân - Đọc xong vọc liền
| | |--Tin Tức CNTT
| | |--Mẹo vặt Tin Học
| | |--Thắc mắc về Hệ Điều Hành
| | |--Tin học văn phòng
| | |--Internet
| | |--Học Photosoft
| | |--Lập trình và ngôn ngữ lập trình
| | |--Phần mềm học tập
| | |--Giới thiệu - Trao đổi Website, Blog
| | |--Học Làm Flash
| |
| |--Khoa học tự nhiên
| |--Khoa học xã hội
| |--Ngoại ngữ
| |--Du học
| |--Các môn học khác
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Giải trí - Thư giãn¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Thế giới Games
| |--Vườn thơ
| | |--Thành viên tự sáng tác - Thơ cóp - Thơ củ chuối
| | |--Thơ từ cổ chí kim - đương đại
| |
| |--Tiếu Lâm
| |--Kho Truyện
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Member tâm sự¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Nơi thể hiện tài năng của các Member
| |--Nhịp cầu cung chúc
|
|--๑๑۩۞۩๑๑Cửa sổ lớp học๑๑۩۞۩๑๑
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 2009-2013¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--Lớp A12
| |
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 2008-2012¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--Lớp A1
| | |--Lớp A2
| | |--Lớp A3
| | |--Lớp A4
| | |--Lớp A5
| | |--Lớp A6
| | |--Lớp A7
| | |--Lớp A8
| | |--Lớp A10
| | |--Lớp A11
| | |--Lớp A12
| |
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 2007-2011¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--Lớp A1
| | |--Lớp A2
| | |--Lớp A3
| | |--Lớp A4
| | |--Lớp A5
| | |--Lớp A6
| | |--Lớp A7
| | |--Lớp A8
| | |--Lớp A10
| | |--Lớp A11
| |
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 2006-2010¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--Lớp A
| | |--Lớp N
| | |--Lớp P
| | |--Lớp Z
| | |--Lớp B
| | |--Lớp D
| | |--Lớp G
| | |--Lớp H
| | |--Lớp I
| |
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 2005-2009¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--Lớp 9A
| | |--Lớp 9N
| | |--Lớp 9P
| | |--Lớp 9Z
| | |--Lớp 9B
| | |--Lớp 9D
| | |--Lớp 9E
| | |--Lớp 9H
| | |--Lớp 9I
| |
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Các khoá đã ra trường¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khoá 2004-2008¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khoá 2003-2007¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khoá 2002-2006¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khoá 2001-2005¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 2000-2004¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1999-2003¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1998-2002¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1997-2001¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1996-2000¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1995-1999¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1994-1998¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1993-1997¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1992-1996¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1991-1995¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 1990-1994¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 1981- 1985¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1980-1984¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1979-1983¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1978-1982¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1977-1981¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1976-1980¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1975-1979¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khoá 1974-1978¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Niên khóa 1973 - 1977¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| | |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Khóa học đầu tiên 1972-1976¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |
| |--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Câu lạc bộ cựu học sinh¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
| |--Nhắn tìm đồng đội
|
|--º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Thắc mắc - Góp ý - Kiếu nại¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º
|--Mọi thắc mắc - góp ý - khiếu nại thì vào đây
|--Kho Rác Thải Công Nghệ
Create a forum on Forumotion
|
©
phpBB
|
Free forum support
|
Liên hệ
|
Report an abuse
|
Create a free blog

WARC-Truncated: length

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: no-cache

X-Content-Type-Options: nosniff

Vary: User-Agent

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"


text:
Mô Tô BÁN HARLEY DYNA LOWRIDER 1600cc (giá tốt)
Xem trong 'Làng Xe Xưa và Nay' đăng bởi CTV22, 21/6/16, [ Mã Tin: 46789 ] [140 lượt xem - 0 bình luận]
Xem trong 'Làng Xe Xưa và Nay' đăng bởi CTV22, 21/6/16, [ Mã Tin: 46789 ] [140 lượt xem - 0 bình luận]

markdown:
# Mô Tô BÁN HARLEY DYNA LOWRIDER 1600cc (giá tốt)
Xem trong '
[Làng Xe Xưa và Nay](forum/lang-xe-xua-va-nay.143/)' đăng bởi [CTV22](members/ctv22.5906/), [21/6/16](threads/ban-harley-dyna-lowrider-1600cc-gia-tot.46789/), [ Mã Tin: 46789 ]
**[140 lượt xem - 0 bình luận]**
Xem trong '
[Làng Xe Xưa và Nay](forum/lang-xe-xua-va-nay.143/)' đăng bởi [CTV22](members/ctv22.5906/), [21/6/16](threads/ban-harley-dyna-lowrider-1600cc-gia-tot.46789/), [ Mã Tin: 46789 ]
**[140 lượt xem - 0 bình luận]**

Server: nginx


text:
Đồng Hồ Đeo Tay Đồng hồ Paul Breguet Quartz vỏ vàng đặc 10k chính hãng Thụy Sỹ"Đã bán"
Xem trong 'Làng Đồng Hồ' đăng bởi Văn Công Đức, 4/7/16, [ Mã Tin: 48115 ] [218 lượt xem - 0 bình luận]
Xem trong 'Làng Đồng Hồ' đăng bởi Văn Công Đức, 4/7/16, [ Mã Tin: 48115 ] [218 lượt xem - 0 bình luận]

markdown:
# Đồng Hồ Đeo Tay Đồng hồ Paul Breguet Quartz vỏ vàng đặc 10k chính hãng Thụy Sỹ"Đã bán"
Xem trong '
[Làng Đồng Hồ](forum/lang-dong-ho.47/)' đăng bởi [Văn Công Đức](members/van-cong-duc.6212/), [4/7/16](threads/dong-ho-paul-breguet-quartz-vo-vang-dac-10k-chinh-hang-thuy-sy-da-ban.48115/), [ Mã Tin: 48115 ]
**[218 lượt xem - 0 bình luận]**
Xem trong '
[Làng Đồng Hồ](forum/lang-dong-ho.47/)' đăng bởi [Văn Công Đức](members/van-cong-duc.6212/), [4/7/16](threads/dong-ho-paul-breguet-quartz-vo-vang-dac-10k-chinh-hang-thuy-sy-da-ban.48115/), [ Mã Tin: 48115 ]
**[218 lượt xem - 0 bình luận]**


text:
BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 027 6251 929 - Email: congttdttq@gmail.com
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (http://www.tuyenquang.gov.vn) khi trích dẫn lại thông tin từ địa chỉ này.