공사종류 대분류 '건축', 중분류 '건축물' 공사 중 공종 대분류 '건축', 중분류 '가설공사' 작업에서 사고객체 '가시설'(중분류: '시스템동바리')와 관련된 사고가 발생했습니다. 작업 프로세스는 '해체작업'이며, 사고 원인은 'nan'입니다. 재발 방지 대책 및 향후 조치 계획은 무엇인가요?
문서 1: 슬립폼(Slip form) 안전작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 38 - 2011
- 4 -
(1) 가설공사및슬립폼위치가확정되면조립작업을하여야하며, 슬립폼의
조립순서는<그림2> 와같다.
내․외부슬립폼부재운반
뾞
내부거푸집설치
뾞
작업구(Opening box) 설치및철근배근
뾞
외부거푸집설치
뾞
검측및검사
뾞
요크설치
뾞
상승시스템설치
뾞
상부작업대, 중간작업대설치
뾞
전기가설공사, 콘크리트양생용가설용수설치
뾞
작업대단부안전난간설치
뾞
유압잭, 로드연결
뾞
조절유니트작동, 트랜싯수준계(Transit target) 설치
<그림2> 슬립폼의조립순서
(2) 각작업대단부에는근로자의추락등에의한위험을방지하기위한안전난
간을설치하여야하며안전난간대는지름2.7 cm 이상의금속재파이프나그이
상의강도를가진재료로서가장취약한지점에서가장취약한방향으로작용하는
100 kg 이상의하중에견딜수있는튼튼한구조이어야한다. 또한안전난간
하부에는낙하물을방지하기위한발끝막이판(Toe board)을설치하여야한다.
(3) 각작업대사이에는계단, 사다리등안전한승강통로를설치하며, 사다리를



문서 2: 탑다운(Top down) 공법 안전작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 60 - 2015
- 12 -
<별지그림2>
지하연속벽(Slurry wall공법) 설치작업흐름도
안내벽(Guide wall) 설치
안내벽 해체
패널 굴착
1층바닥골조공사
공벽 수직도 검사
  
디샌딩
슬라임 제거
철근망 건입
케이싱 설치
Soldier Pile 설치
트레미관 설치
언더피닝공사
콘크리트 타설
트레미관 인발
안정액 회수



문서 3: 블록식 보강토 옹벽 공사 안전보건작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 68 - 2012
① 기초 터파기
② 기초콘크리트 타설
③ 기초블록쌓기
④ 보강토 쌓기(반복작업)
⑤ 단부 다짐(반복작업)
⑥ 보강토 다짐(반복작업)
⑦ 보강재 포설(반복작업)
⑧ 블록쌓기(반복작업)
⑨ 완성
5.2 작업전검토사항
(1) 각세부공정별로위험성평가를실시하고, 관리대상위험요인에대한재해
예방대책을시행하고작업하여야한다.
(2) 위험성평가를실시할때에는설계서, 현장및작업조건, 투입되는근로자
및건설장비등을종합적으로검토하여야하며, 허용할수없는위험요인에
대해서는위험요인의제거또는위험수준을낮출수있도록재해예방대
책을수립하여야한다.



문서 4: 터널공사(Shield-T.B.M공법) 안전보건작업 지침.pdf
기계조립
공간이며,
Shield-T.B.M
장비
구동을
위한
준비작업
공간으로서
NATM(New austrian tunnelling method)공법으로시공된다.
(자) “후방보조터널”이라함은장비발진을위한반력대설치장소및초기굴진시발
생되는버력등을처리하는공간이며통상전방보조터널과함께NATM공법으로
시공된다.
(2) 그밖의용어의정의는이지침에서특별한규정이있는경우를제외하고는산업안
전보건법, 같은법시행령, 같은법시행규칙, 안전보건규칙및관련고시에서정하
는바에따른다.
4. 작업계획수립시검토사항
(1) 공사현장의제반여건과터널형상을파악한후가시설물설치계획, 수직터널및수평
보조터널등세부작업단계별안전작업방법과순서, 장비에대한안전조치사항등
이포함된작업계획을수립하여야한다.



문서 5: 금속 커튼월(Curtain wall) 안전작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 55 - 2015
- 7 -
<부록1>
커튼월작업주요흐름도
건축도면검토
↓
Mock-up도면
↓
Mock-up test
↓
실시도면작성
설 계
제작(생산)
압출, 도장, 조립
운 반
공장야적 → 출하 → 운반→반입 
→ 현장야적 → 현장소운반
양 중
․ 장비: 리프트, 크레인, 곤돌라
․ 적재함
설 치
<측량>
기준점 확인→건물중심선 확인
→Lavel 및 XY축 설정→내각검사
→1차 긴결재 시공점 분할
실란트 작업
검 수


재발 방지 대책과 향후 조치 계획의 부재.