공사종류 대분류 '건축', 중분류 '건축물' 공사 중 공종 대분류 '건축', 중분류 '해체 및 철거공사' 작업에서 사고객체 '건설기계'(중분류: '특수건설기계')와 관련된 사고가 발생했습니다. 작업 프로세스는 '해체작업'이며, 사고 원인은 'A동 2호기 건설용 리프트 해체작업(마스트 및 벽이음) 중 케이지가 지하1층으로 낙하'입니다. 재발 방지 대책 및 향후 조치 계획은 무엇인가요?
문서 1: PCT거더 교량공사 안전보건작업지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 83 - 2013
- 24 -
8.1 크레인공법시공순서
(1) 크레인공법에의해PCT거더를설치하는시공순서는다음과같다.
공 사 개 시
교량 하부 시공
제 작 장 준 비
강재 제작 및 
야적(공장/현장)
제 작 장 설 치
복부재 운반(현장)
- 제작장 기초 구조물
- 거푸집 설치
복부재 연결 및 설치
- 양생시설 설치
하현재 제작
PS 도입 후 거더 거치
상부슬래브 및 격벽 시공
양 생
상부 구조물 완성



문서 2: 탑다운(Top down) 공법 안전작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 60 - 2015
- 11 -
<별지그림1>
탑다운공법작업흐름도
지하연속벽 공사
안내벽 공사
지하연속벽 공사
R.C.D 공사
R.C.D 공사
토우 그라우팅 공사
1층 바닥 콘크리트
R.C.D 철골 수정작업
1층 바닥 콘크리트
타워크레인 설치
지상층 골조공사
지하1층 골조공사
지하1층 토공사
지하1층 바닥 콘크리트
지하1층 기둥, 벽체 콘크리트
지하2층 골조공사
지하2층 토공사
지하2층 바닥 콘크리트
반복작업
지하2층 기둥, 벽체 콘크리트
부력 방지 대책
배수 ․ 록 앵커 ․ 건물자중 ․ 기타
기초 및 기초슬래브
기초 및 기초슬래브 콘크리트
최하층 기둥, 벽체 콘크리트
지하 구체 마무리
각종 오프닝 콘크리트 마무리
마 감 공 사



문서 3: 미장공사 안전보건작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 16 - 2016
- 8 -
7.1 가시설 해체공사
(1) 작업완료후가시설해체작업시설치역순으로작업하되2m 이상고소부
위작업시안전대부착설비를설치하는등추락방지조치를하여야한다.
(2) 해체작업시해체물을아래로던지지않도록하고위험구역을설정하여근
로자의접근을통제하여야한다.
(3) 해체작업후해체물은안전한곳에적치를하여야한다.
7.2 양생․보양
(1) 벽미장공사후1∼2일간습윤보양하여야한다.
(2) 작업완료후모르터찌꺼기및각종작업잔재물은깨끗하게청소하여야한다.
(3) 바닥미장공사후3∼4 시간후보양실시를하여야한다.
(4) 살수, 비닐등으로보양작업시근로자가넘어지지않도록작업방법및안
전교육을실시하여야한다.
(5) 보양후근로자통행시전도재해방지를위하여출입금지등필요한안전
조치를하거나별도의안전통로를확보하여야한다.
(6) 동절기에양생을위해열풍기화로등화기를사용할경우소화기를배치하고
관리감독자를지정하여관리하도록하여야한다.
(7) 밀폐된작업장소에는유해가스, 산소결핍등에의한재해를예방하기위하여



문서 4: 건설현장의 중량물 취급 작업계획서(이동식크레인) 작성지침.pdf
KOSHA Guide C-102-2023
- 7 -
(사) 안전검사유효기간
(2) 기중기
(가) 건설기계등록번호
(나) 규격, 형식, 제작년도
(다) 보험가입여부및유효기간
(라) 작업제원(작업반경, 붑최대각도및길이, 정격하중, 훅최대높이, 아웃트리거폭)
(3) 기타첨부서류
(가) 건설기계등록·검사증
(나) 운전원자격·면허사본
(다) 제조·임대사사용설명서
(라) 인양하중표(아웃트리거슬라이드길이에따른작업반경등)
(마) 선회부비파괴검사자료등
5.4 기계·장비개요및점검사항
(1) 줄걸이용구종류
(2) 사용설명서유무
(3) 주요구조부의작동상태정상작동여부
(4) 방호장치정상작동여부
5.5 작업장소의지형·지반상태확인사항



문서 5: 굴착공사 계측관리 기술지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 103 - 2014
- 12 -
<표4> 1, 2차관리기준예(한국지반공학회(2002), 굴착및흙막이공법)
계측항목
비교의대상
관리기준치
제1 차
제2 차
측압, 수압
설계측압분포
(지표면∼각단계, 굴착깊이)
100%
-
벽체응력
Ⅰ) 철근의허용인장응력도
80%
100%
Ⅱ) 허용휨모멘트
80%
Ⅲ) 콘크리트의허용압축응력도
80%
벽체변형
설계시계산치
100%
-
(3) 또하나의절대치관리방법은안전율의개념을도입한것으로사전에각
항목별로안전율을설정하고설계값과계측값의비와안전율을비교하여
공사의안전성을예측하는방법이다. <표5>는절대치관리방법의예로표
에서F1∼F5로나타낸지표는안전율을이용한방법을나타낸다.
<표5> 흙막이공사의관리기준치산정예
측정항목
안전·위험의
판정기준치
판정표
지표(관리기준)
위험
주의
안전
측
압*
(토압,
수압)
설계적용한토압분포
(지표면에서각단계
근입깊이)
F1 =
설계적용토압
F1 < 0.8
0.8≤F1 ≤1.2
F1 > 1.2
계측측압
벽체변형*
설계추정치
F2 =


해체작업 절차 준수