공사종류 대분류 '토목', 중분류 '교량' 공사 중 공종 대분류 '토목', 중분류 '교량공사' 작업에서 사고객체 '건설기계'(중분류: '항타 및 항발기')와 관련된 사고가 발생했습니다. 작업 프로세스는 '조립작업'이며, 사고 원인은 '조립작업시 조립장치 조작 미숙에 따른 사고'입니다. 재발 방지 대책 및 향후 조치 계획은 무엇인가요?
문서 1: PCT거더 교량공사 안전보건작업지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 83 - 2013
- 24 -
8.1 크레인공법시공순서
(1) 크레인공법에의해PCT거더를설치하는시공순서는다음과같다.
공 사 개 시
교량 하부 시공
제 작 장 준 비
강재 제작 및 
야적(공장/현장)
제 작 장 설 치
복부재 운반(현장)
- 제작장 기초 구조물
- 거푸집 설치
복부재 연결 및 설치
- 양생시설 설치
하현재 제작
PS 도입 후 거더 거치
상부슬래브 및 격벽 시공
양 생
상부 구조물 완성



문서 2: 굴착기 안전보건작업 지침.pdf
주행방식에따라무한궤도식과타이어식으로분류되며건설기계관리법
적용을받는장비이다.
(나) “선택작업장치(Attachment)”라함은굴착기의암(Arm)과유압실린더
(Hydraulic Cylinder) 링크에부착한퀵커플러(Quick Coupler)에작업목
적에따라장착하는버킷(Bucket), 브레이커(Breaker), 크램셜(Clamshell)
등의작업장치를말한다.



문서 3: 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 101 - 2022
- 1 -
항타기·항발기사용작업계획서작성지침
1. 목적
이지침은산업안전보건기준에관한규칙제38조(사전조사및작업계획서의작
성등), 제98조(제한속도의지정등), 제99조(운전위치이탈시의조치) 및제12절
(건설기계등) 등의규정에의하여항타기, 항발기사용을안전하게하기위한작
업계획서를작성하는기준을정하는데그목적이있다.
2. 적용범위
이지침은건설현장의항타기, 항발기사용작업계획서작성에적용한다.
3. 용어의정의
(1) 이지침에서사용하는용어의정의는다음과같다.
(가) “차량계건설기계”라함은동력원을사용하여특정되지아니한장소로스
스로이동할수있는건설기계로서산업안전보건기준에관한규칙별표6
(차량계건설기계)에서정한도저형건설기계, 모터그레이더, 로더, 스크레
이퍼, 크레인형굴착기계, 굴삭기, 항타기및항발기, 천공용건설기계, 지
반압밀침하용건설기계, 지반다짐용건설기계, 준설용건설기계, 콘크리
트펌프카, 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 도로포장용건설기계또는이



문서 4: 철탑공사 안전보건기술지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 98 - 2014
- 5 -
(2) 가공송전선로공사의종류와내용은일반적으로다음과같다.
(가) 철탑기초공사
①역T형기초
②심형기초
③파일기초
④우물통기초
⑤Rock anchor기초
(나) 철탑조립공사
①조립공통공사
․조립준비작업, 볼트채움및조임작업, 철탑도장작업, 항공장애등작
업, 마무리작업
②조립봉공법
․시공계획작성, 조립봉설치작업, 철탑조립작업, 암조립작업, 안전장치
작업, 조립봉철거작업, 대변재, 대각재부착작업, 부속설비작업
③이동식크레인공법
․시공계획작성, 이동식크레인설치작업, 철탑조립작업, 암조립작업, 안
전장치작업
④철탑크레인공법
․시공계획작성, 철탑크레인설치작업, 철탑조립작업, 암조립작업, 철탑
크레인해체작업, 대각재부착작업, 부속설비작업
⑤헬기공법
․시공계획작성, 헬기의철탑조립작업
(다) 전선설치공사(가선공사)
①전선설치공통공사
․드럼장및엔진장설치작업, 방호발받침작업, 철탑보강작업, 활차의
설치작업, 통신설비의설치작업, 감시․유도방지대책작업
②전선펴기작업(연선작업)



문서 5: 교량공사(P.S.M공법) 안전작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 3 - 2011
- 7 -
6. 세그먼트(Segment)의제작․운반․가설안전작업
<표1>
세그먼트제작․운반․가설개요
세그먼트 제작
• 몰드 설치
• 철근 가공장 및 야적장 설치
• 타워크레인 및 겐츄리크레인 설치
• 보일러 및 증기양생시설 설치
• 세그먼트 야적장 설치
• 측량대, 폐수처리시설 설치
⇩
세그먼트 운반
• 세그먼트 운반
⇩
세그먼트 인양
• 세그먼트에 스프레더 빔 설치
• 겐츄리크레인으로 인양
⇩
세그먼트 가설
• 에폭시 도포
• 가설 강봉으로 접합
⇩
강연선 인장
• 쉬스관 설치
• 정착구 설치 및 인장
6.1 세그먼트제작․운반
(1) 교량상부런칭거더가설, 세그먼트의제작․운반, 작업대추진, 인장작업, 기
타작업이포함된작업계획서를수립하여야한다.
(2) 작업계획은직선구간, 곡선구간등작업형태(Type)별로수립하여야한다.
(3) 제작장에설치하는겐츄리크레인및타워크레인은설치사용전에관계기관
으로부터안전인증을받아야한다.


장비 부속물 조립 시 감시원 배치와 특별안전교육 실시.