text: AI 2023-0090
  AI2023-0090 - Bouwproject Sloterdijk L-midden bouwteam
  Bouwproject Sloterdijk L-midden bouwteam
  works
  0.01
  45211350
  45211341
  45223310
  Zie documentatie
  anyw-cou
  NLD
  LOT-0000
  no-eu-funds
  quality
  Kwaliteitsonderdeel A: Plan Uitvoeringsfase
  Kwaliteitsonderdeel A: Plan Uitvoeringsfase
  De inschrijver levert een Plan Uitvoeringsfase met betrekking tot kwaliteitsonderdeel A waarin is
  opgenomen (zie ook paragraaf 5.1 voor de achtergrond):
  ▪ Toelichting op de aanpak van de uitvoering.
  ▪ Uitvoeringsplanning.
  ▪ Organisatie van de bouwlogistiek.
  ▪ Bouwplaatstekening.
  ▪ Mogelijke optimalisaties in het bouwplan van de opdrachtgevers die bijdragen aan de
  financiële haalbaarheid.
  ▪ Kansen- en risicoanalyse uitvoering.
  De inschrijver omschrijft de inhoud van het Plan Uitvoering Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
  Realistisch en Tijdgebonden (‘SMART’):
  1. Specifiek: de oplossing is eenduidig en gericht op de doelstelling;
  2. Meetbaar: de oplossing bevat observeerbare voorwaarden waaruit zal blijken dat het beoogde
  resultaat kan worden bereikt;
  3. Acceptabel: de geboden oplossing voldoet aantoonbaar aan de gestelde eisen;
  4. Realistisch: waarmee wordt aangetoond dat de geboden oplossing haalbaar is;
  5. Tijdsgebonden: waaruit blijkt dat de oplossing binnen de gegeven tijd kan worden
  gerealiseerd.
  quality
  Kwaliteitsonderdeel B: Plan Bouwteamfase
  Kwaliteitsonderdeel B: Plan Bouwteamfase
  De inschrijver levert een Plan Bouwteamfase met betrekking tot kwaliteitsonderdeel B waarin is
  opgenomen (zie ook paragraaf 5.1 voor de achtergrond):
  ▪ Toelichting op de aanpak van de bouwteamfase vanuit de inschrijver.
  ▪ Organisatie van de bouwteamfase vanuit de inschrijver.
  ▪ Planning van de bouwteamfase met toelichting.
  ▪ Kansen- en risicoanalyse bouwteamfase.
  ▪ Een reactie op de wijze waarop beoogd is om in de bouwteamfase alreeds tot uitwerking van
  bouwkundige werktekeningen te komen (zie ook paragraaf 5.4 “Taakstellend budget” voor
  een toelichting hierop).
  ▪ Beschrijving van de wijze waarop intern bij de inschrijver en in het bouwteamverband effectief
  tot prijsvorming binnen het taakstellend budget wordt gekomen, met tevens aandacht de
  wijze waarop onderaannemers daarin worden betrokken.
   Het Plan Bouwteamfase dient aan te sluiten op de bij de aanbesteding meegegeven
  Bouwteamovereenkomst. Afwijkingen ten opzichte van de Bouwteamovereenkomst kunnen
  leiden tot ongeldigheid van de aanbieding
  ORG-0002
  true
  false
  none
  none
  AI 2023-0090
  AI2023-0090 - Bouwproject Sloterdijk L-midden bouwteam
  Bouwproject Sloterdijk L-midden bouwteam
  works
  0.01
  45211350
  45211341
  45223310
  Zie documentatie
  anyw-cou
  NLD.
  