text: 2002607
  Verbouw Westfries museum
  Het Westfries Museum (WFM) in Hoorn, een intern verzelfstandigd onderdeel van de gemeente Hoorn, staat aan de vooravond van een ingrijpende restauratie, verbouwing en uitbreiding van de monumentale huisvesting en vernieuwing van de museale presentatie. Tevens is het project er op gericht knelpunten op het gebied van het behoud en beheer van de museumcollectie op te lossen.
  Het Westfries Museum in Hoorn (NH) is een cultuurhistorisch museum dat het verhaal vertelt van de rijke cultuurgeschiedenis van Hoorn en de regio West-Friesland, met een accent op de voor de stad en regio zeer belangrijke periode 1450-1800.
  De zeer gevarieerde collectie van het Westfries Museum omvat zo’n 30.000 objecten. De collectie is opgeslagen in een extern depot. Zie bestek en bijlagen
  works
  Er zijn geen inschrijvingen ontvangen die passend zijn binnen het beschikbare budget.
  15850000
  
  45200000
  
  45300000
  
  Hoorn
  
  NL321
  
  NLD
  
  LOT-0000
  
  no-eu-funds
  
  
  
  
  
  
  
  
  poi-exa
  33
  quality
  Kelder
  Bij deze selectiecriteria willen wij van u de ervaring ontvangen van het bouwen van een kelder onder een Rijksmonument;
  	Ervaring met de uit te voeren werkzaamheden. Omschrijf het project en de werkzaamheden.
  	Omschrijf de risico’s die kunnen optreden en de maatregelen die u hiertegen neemt.
  	Hoe meer gelijkenis met het project hoe hoger de waardering.
  poi-exa
  20
  quality
  Samenwerking archeologie
  Voor de ontgraving van de kelder moet er samengewerkt worden met de archeologieafdeling van de gemeente Hoorn.
  Doel is om zeer goed samen te werken zodat er geen vertraging ontstaat in de uitvoeringsplanning.
  Wij willen van u weten hoe uw onderneming omgaat en welke ervaring u heeft met het samenwerken met een archeologieafdeling.
   poi-exa
  27
  quality
  Planning
  De gehele verbouwing dient uiterlijk 26 mei 2026 opgeleverd te zijn;
  	Welke garanties kunt u geven dat deze oplevering op 26 mei 2026 kan plaatsvinden,
  	Wat is de door u geplande opleverdatum en welke boete legt u zichzelf op wanneer deze datum niet wordt gehaald. Graag onderbouwen met een duidelijke planning die als bijlage ingediend mag worden en maximaal één (1) A3 groot is.
  	Welke risico’s ziet u met dit project en met de uiterlijke opleverdatum. Welke maatregelen gaat u nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.
  	Na oplevering zal de inrichting van het Westfries museum plaatsvinden. Naar verwachting zullen er in deze fase een aantal kleine bouwkundige zaken moeten worden aangepast of kleine beschadigingen moeten worden herstelt. Welke nazorg levert u in deze fase tot de opening van het museum en hoe borgt u dat wij daadwerkelijk een beroep kunnen doen op deze nazorg.
  poi-exa
  13
  quality
  Duurzame stad
  We willen onze stad goed achterlaten aan toekomstige generaties en investeren daarom in een groene en levendige stad. Vanuit de opgave geven wij hier vorm aan door met de inwoners en bedrijven in de gemeente een duurzaamheidsambitie na te streven. “Samen voor een Duurzame Stad” https://www.hoorn.nl/duurzamestad is gericht op om in de huidige behoefte van de inwoners van Hoorn te voorzien zonder dat de toekomst van mens, milieu of economie in gevaar komt. De focus ligt op energie, klimaat en de energieke samenleving.
  De Duurzame Stad is één van onze prioriteiten. De ambitie is groot, de eindbestemming duidelijk: een klimaat neutrale stad in 2040. Het programma de duurzame stad bestaat uit de volgende onderdelen (1) energietransitie (2) circulaire economie en (3) klimaatadaptatie.
   Wij willen van u weten hoe uw eigen onderneming omgaat met duurzaamheid. Daarnaast willen wij ook van u weten hoe u omgaat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI) en hoe u omgaat met het opleiden van eigen medewerkers. Omschrijf waar uw onderneming meerwaarde geeft.
  poi-exa
  7
  quality
  Communicatie
  Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van de uitvoering. Wij willen van u weten welke ervaring u hiermee heeft en hoe u dit bij andere projecten heeft gedaan.
  Inschrijver dient in zijn beantwoording in te gaan op:
  	Omschrijf welke communicatie u gaat inzetten naar de diverse stakeholders en vooral naar de omgeving;
  	Omschrijf de tussentijdse communicatie tussen u, opdrachtgever en het Westfries museum;
  	Omschrijf hoe u de installaties en de bediening hiervan overdraagt aan onze gebouwenbeheerders en het Westfries museum;
  	Omschrijf hoe u communiceert over het oplossen van eventuele gebreken tot einde onderhoudstermijn.
  poi-exa
  0
  price
  Prijs
  Gebruik voor het opgeven van uw totale aanneemsom en optie het inschrijfformulier. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het formulier.
  De werkzaamheden aan de kantoren/ het facilitaire deel van het museum aan het Achterom en de Proostensteeg willen wij als optie terugzien in de inschrijving.
  Ook dient u bij het inschrijfformulier uw open-begroting in.
  TPO-0004
  
  
  
  TPO-0002
  
  
  TPO-0003
  
  
  TPO-0001
  
  true
  
  false
  
  none
  
  none
  
  1
  Verbouw Westfries museum
  Gebouwen met codering A tot en met G. Zie bestek en tekeningen
  works
  
  45200000
  
  Hoorn
  
  NL321
  
  NLD
  
  2024-04-22+02:00
  2026-05-26+02:00.
  