خلاصه مقاله داده‌شده را بنویس. این خلاصه باید تمامی مفاهیم کلیدی و نکات اصلی متن را کامل برساند

مقاله: به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، رسول فلاح‌نژاد درباره پیشینه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و توسعه نیافتن این فاز مرزی در سال‌های گذشته گفت: در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ با وجود منابع سرشار مالی ناشی از فروش مناسب نفت و قیمت بسیار بالای آن، هیچ اقدام جدی درباره توسعه بلوک فاز ۱۱ صورت نپذیرفته و تنها بهک قرارداد راکد با شرکت چینی اکتفا شده بود که عملا آن قرارداد هم اجرایی نشد و در سال ۹۱ خاتمهافت. به‌عبارت دیگر توسعه فاز ۱۱ که می‌توانست در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به جای یکی از طرح‌های دور از مرز میدان پارس جنوبی در دستور کار و اولویت اجرایی قرار گیرد، به دلایلی که مدیران وقت باید توضیح دهند، انجام نگرفت و تدبیر مناسبی برای توسعه آن نیز اتخاذ نشد.  وی با یادآوری اینکه در سال ۱۳۹۲ با توجه به افزایش سالانه و مستمر مصرف گاز طبیعی و گستردگی شبکه توزیع گازرسانی در سطح کشور باید هرچه سریع‌تر کمبود گاز مورد نیاز از میدان پارس جنوبی تامین می‌شد، گفت: این در شرایطی بود که در آن سال، هشت مگاپروژه نیمه‌کاره با پیشرفت‌های متفاوت گاه ۵۰ درصد و بالاتر در حال اجرا بود که هرکدام برای تکمیل [به میلیاردها دلار منابع مالی نیاز داشت و افزون بر اعمال تحریم‌های ظالمانه، کمبود نقدینگی و منابع مالی در کشور، ظرفیت‌های مهندسی و اجرایی و پیمانکاری کشور به‌ویژه شناورها و دکل‌های حفاری کاملا تکمیل و پاسخگوی نیاز طرح‌ها نبود، به همین دلیل از سرعت پروژه‌ها کاسته شده بود.  به گفته فلاح‌نژاد، توسعه پروژه‌های ناتمام در این میدان مانند فاز ۱۲ (معادل سه فاز)، فازهای ۱۵ و ۱۶ (معادل دو فاز)، فازهای ۱۷ و ۱۸ (معادل دو فاز) که بلوک‌های مخزنی مربوطه تماما در منطقه مرزی میدان پارس جنوبی واقع‌شده بودند با پیشرفتی معادل ۸۰ درصد و بیشتر، طبعا در اولویت اصلی و فازهای ۱۹ و ۲۰ - ۲۱ که پیشرفت کمتری داشته و آنها نیز در مجاورت مرز بودند در اولویت دوم قرار گرفته و اولویت سوم به سه طرح فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۴ - ۲۲ که دور از مرز مشترک بودند اختصاص داده شد.  تامین مالی طرح توسط پیمانکار در سال ۹۲ میسر نبود  سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان اینکه در نیمه مرداد ۱۳۹۲ و در آخرین روزهای دولت دهم و در فاصله تنفیذ و استقرار دولت جدید، قراردادی در قالب بیع‌متقابل با شرکت پتروپارس منعقد شد، افزود: البته درخصوص تامین منابع مالی لازم این قرارداد از …
خلاصه:
مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس به انتقادهای اخیر درباره توسعه نیافتن پارس جنوبی در سال‌های اخیر پاسخ داد و گفت: در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ با وجود منابع سرشار مالی ناشی از فروش مناسب نفت و قیمت بسیار بالای آن، هیچ اقدام جدی برای توسعه بلوک فاز ۱۱ انجام نشده است.