خلاصه مقاله داده‌شده را بنویس. این خلاصه باید تمامی مفاهیم کلیدی و نکات اصلی متن را کامل برساند

مقاله: به گزارش شانا، هنگامی‌که دولت یازدهم در شهریورماه ۱۳۹۲ فعالیت خود را رسما شروع کرد، پارس جنوبی هم مانند دیگر بخش‌های صنعت نفت به کلافی سردرگم می‌مانست که باید با توجه به نیاز کشور به تولید گاز بیشتر، هر چه سریعتر آن را باز کرد. در آن ایام تولید گاز از این میدان مشترک و بزرگترین مخزن گازی جهان به دلیل سیاست‌های غیراصولی و تخصیص منابع به صورت موازی به پروژه‌ها، حداقلی بود.  تولید گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۲، ۲۴۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است. در این شرایط، وزارت نفت دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، به دلیل محدودیت تامین منابع مالی وزارت نفت به اولویت‌بندی پروژه‌ها اقدام کرد؛ اولویت نخست با پروژه‌هایی بود که از پیشرفت بالایی برخوردار بودند، به این ترتیب فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ در اولویت نخست قرار گرفت؛ منابع مالی به سرعت به این پروژه‌ها تزریق شد؛ نتیجه این شد که تا پایان دولت یازدهم همه این فازها در مدار تولید قرار گرفتند تا تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی افزایش یابد.  اما فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۴ و ۲۳، ۲۲ هم با توجه به نوع پیشرفت شان در اولویت بعدی قرار گرفت. فازهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ که از پروژه‌های اولویت دوم بودند هم‌اکنون در مدار تولید قرار دارند. با اولویت‌بندی پروژه‎ها و تخصیص درست منابع به پروژه‌های پارس جنوبی، تولید گاز از پارس جنوبی در سال ۹۶ به ۵۷۵ میلیون متر مکعب رسیده است، یعنی نسبت به پنج ماه نخست سال ۹۲، ۲ ٫ ۴ برابر افزایش‌یافته است.  در حالی که طی روزهای اخیر اخبار مثبتی مربوط به پیشرفت فاز ۱۳ پارس جنوبی از جمله اتصال پالایشگاه بخش خشکی این فاز به خط ششم سراسری و آغاز عملیات لوله‌گذاری نخستین خط دریایی این فاز منتشر شده است، ساخت جکت آسیب‌دیده این فاز در امارات تا میزان پیشرفت آن مورد توجه رسانه‌های منتقد وزارت نفت قرار گرفته است.  این رسانه‌ها از پیشرفت کند فاز ۱۳ پارس جنوبی می‌گویند؛ در حالی که فعالیت این پروژه که در بخش دریا و حفاری متمرکز شده بود از نیمه اول سال ۹۵ با تخصیص منابع به بخش خشکی سرعت گرفت به گونه‌ای که این مقدار پیشرفت با پیشرفت دو سال و نیم پیش از آن برابری می‌کند. هم‌اکنون پیشرفت فاز ۱۳ پارس جنوبی به مرز ۸۷ درصد رسیده است.  حال که دیگر محدودیت‌های تامین منابع مالی پروژه‌های پارس جنوبی وجود ندارد؛ نزدیک به هشت هزار نفر برای ساخت …
خلاصه:
فاز ۱۳ پارس جنوبی از جمله پروژه‌هایی است که قرارداد آن خردادماه ۱۳۸۹ و در قالب طرح‌های موسوم به ۳۵ ماهه امضا شد، پیشرفت این طرح پیش از آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۵۰ درصد تخمین زده شد.