خلاصه مقاله داده‌شده را بنویس. این خلاصه باید تمامی مفاهیم کلیدی و نکات اصلی متن را کامل برساند

مقاله: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمدمهدی توسلی‌پور افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در حال حرکت از اقتصاد مبتنی بر نفت به سوی اقتصاد محور گاز محور است و با شتاب‌بخشی در بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی و تکمیل فازهای در حال توسعه آن، نقش گاز طبیعی بیش از پیش در مدیریت کلان اقتصادی کشور نمود پیدا می‌کند.  وی بیان‌داشت: در مسیر مشخصی که برای بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه و بالفعل پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و کالاها در داخل کشور، مدیریت نقدینگی و هزینه‌کرد مناسب منابع مالی توسط وزارت نفت در سال ۹۲ ترسیم شد، بر مبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک پارس جنوبی به‌ویژه در بلوک‌های مرزی، توسعه فاز ۱۴ به دلیل قرارگیری در شمالی‌ترین بلوک مخزنی، در اولویت آخر و پس از فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قرار گرفت.  توسلی‌پور، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای تحقق اهداف طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی را توسعه کامل بخش فراساحلی عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت برداشت سهم ایران از میدان‌های مشترک و دستیابی به اهداف اصلی طرح که برداشت روزانه دو میلیارد فوت‌مکعب گاز غنی (معادل ۵۶ میلیون مترمکعب) از موقعیت چهار سکوی دریایی بود، مقرر شد تا در طرح توسعه فاز ۱۴ ابتدا بر روی بخش فراساحلی تمرکز جدی انجام شود.  وی ادامه‌داد: با تلاش شبانه‎روزی پیمانکاران و کارفرمای پروژه در بخش دریایی اجرای عملیات حفاری چاه‌های گازی، عملیات ساخت خطوط لوله دریایی، عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی چهار سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد، به طوری که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ نخستین سکوی دریایی، در آبان‌ماه همین سال دومین سکو، در دی‌ماه سال ۹۸ سومین عرشه گازی و در اسفندماه پارسال آخرین سکوی بهره‌برداری این طرح عملیاتی شد.  مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی خاطرنشان‌کرد: در کنار تکمیل چاه‌ها و راه‌اندازی دو رشته خط لوله انتقال گاز از دریا به پالایشگاه خشکی، در مجموع تاکنون ۲۲ ٫ ۵ میلیارد مترمکعب گاز از موقعیت بلوک مخزنی این طرح استخراج و با استفاده از ظرفیت آزاد پالایشگاه‌های مستقر در منطقه پارس ۲ (پالایشگاه‌های فاز ۱۲ و ۱۹) شیرین‌سازی و به شبکه سراسری گاز تزریق‌شده است.  وی، پیشرفت کلی این طرح را ۸۸ ٫ ۶۶ درصد اعلام کرد و افزود: سیاست وزارت نفت در هفت سال اخیر مبتنی بر توسعه فازهای باقی‌مانده پارس‌جنوبی و …
خلاصه:
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده همه ردیف‌های پالایشگاهی فاز ۱۴ پارس جنوبی تا اواخر شهریور ۱۴۰۰ به بهره‌برداری کامل برسد.