در سال  مطالعات برای احداث راه آهن کرمانشاه انجام شد و انجام این عملیات با شروع جنگ ایران و عراق اجرایی نشد و پس از آن نیز این پروژه تا مجلس ششم به فراموشی سپرده شد پروژهٔ راه آهن کرمانشاه در سه فاز انجام می‌شود فاز اول اراک-ملایر فاز دوم ملایر-کنگاور و فاز سوم کنگاور-کرمانشاه عملیات ساخت این پروژه در سال  آغاز شد و قرار بود در سال  تکمیل شود اما عملیات اجرایی دوباره راه آهن کرمانشاه در سال  آغاز شد و عنوان شد که این پروژه در سال  تکمیل می‌شود این در حالی است که در سال  فاز دوم پروژه هنوز آغاز نشده بود یکی از دلایل عقب ماندن این طرح اختصاص دادن بودجه طرح‌های ریلی کشور از جمله راه آهن کرمانشاه به طرح راه آهن بافق-مشهد بوده که با این کار پروژهٔ بافق-مشهد چهار سال زودتر از موعد مقرر تمام شد ساخت این پروژه تا پایان سال  به کرمانشاه و تا پایان سال  به مرز خسروی و به راه آهن خانقین عراق متصل می‌شود با این حال پایان این پروژه در زمان تعیین شده بعید به نظر می‌رسد