สำนักการระบายน้ำได้ตรวจสอบแล้ว  ⭐️ งานก่อสร้างบริเวณอาคารรับน้ำสุขุมวิท 101/1 ปัจจุบันมีงานก่อสร้าง ดังนี้ 1. ด้านหน้าอาคารรับน้ำสุขุมวิท 101/1บริเวณซอย วชิรธรรมสาธิต 32 กำลังดำเนินงานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับอาคารรับน้ำสุขุมวิท 101/1 โดยมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างเวลา 08.00 น. - 20.00 น. แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 20 กค. 65 โดยต้องเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จเดิมเนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้าง 2.บริเวณถนนสุขุมวิท 101/1 ระหว่างซอยวิชธรรมสาธิต 25 ถึงซอย 27 อยู่ระหว่างงานดันท่อลอดใต้ดิน pipe jacking เข้าปล่องรับน้ำ และจะคืนสภาพผิวจราจร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 65
อยากให้เขามาช่วยตรวจสอบ ถนนสุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต32
ขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบการทำงาน ให้ได้รับรู้ถึงขั้นตอนและทำให้มองเห็นว่าทำงานถึงไหนอย่างไง ขอบคุณที่ตั้งใจทำงานนะคะ