สำนักงานเขตวังทองหลางโดยฝ่ายโยธาขอแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบท่อและปั๊มสูบน้ำระบบไฟฟ้าชนิดแนวตั้งไปแล้ว 70 % ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากบ่อพักแบบประตูปิดกั้นน้ำให้เป็นบ่อสูบน้ำชนิดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 1800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งได้รับการผลักดันจากท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครและ สก. ให้ดำเนินการจึงอาจมีปัญหาต้องรอเครื่องและระบบสูบน้ำแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ระบบการอระบายน้ำและบ่อสูบได้มีความคืบหน้าไปกว่า 70% โดยจะเริ่มระบบได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการระบายน้ำจากท่อสามารถระบายได้อย่างเป็นปกติแล้วโดยสำนักงานเขตได้สแตนด์บายเครื่องสูบน้ำจำนวนสามเครื่องพร้อมนี้ได้จัดเก็บวัสดุและกั้นทางเดิน เรียบร้อยแล้ว
โครงการปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูกั้นน้ำ ถนนศรีวรา ในการดำเนินการ มีประเด็นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท้าโดยปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุดังนี้ 1. ผู้รับเหมา ดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา 2. ผู้รับเหมา ไม่เก็บของให้เป็นสัดส่วน ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดควรจะเก็บขึ้นบนทางเท้าทั้งหมด 3. การกั้นทางเดินชั่วคราวใช้งานไม่ได้จริง เนื่องจากมีทั้งเครื่องมือ เศษวัสดุต่างๆ วางขวางทางอยู่ 4. ผู้รับเหมาไม่เข้ามาเร่งปฏิบัติงาน เนื่องจาก เห็นว่าความคืบหน้าของโครงการล่าช้ามาก
ทำงานดีมาก แก้ไขไวมาก รอบนี้มีการชี้แจงปัญหาที่ติดอยู่ มีการระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการจนเสร็จสิ้น ผมเป็นกำลังใจให้ทั้งคนทำงาน คนคุมงานและเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกคนนะครับ *บริเวณท่อยางสีฟ้า3ท่อ น่าจะทำเป็นสะพานไม้เตี้ยๆสำหรับเดินข้างอีกหน่อยครับ