建立地下游泳池的關鍵步驟是什麼?
在開始建造游泳池之前,請安排一個建設前的會議. 一位設計顧問在場時, 工地監督員會審查計劃並檢查你的院子, 確保設計不需要修改.  挖掘 - - 挖掘洞,並將多餘的汙垢移除或放下. 由於池壁和底部將佔用部分割槽域, 洞將比完成的池更大和更深.  現在池已經挖了, 洞是與<unk>鋼<unk>加固為您的池所需的強度.  城市檢查 - - 在安裝鋼筋後, 檢查員將審查您的游泳池計劃, 並檢查工作現場, 確保一切都符合規範.  工作人員將噴<unk>/應用構成您游泳池外<unk>和臺階的混凝土. 如果您的游泳池設計包括任何游泳池,噴泉或<unk>巖水療中心, 這些元素也將成為這一階段的一部分.  一旦<unk>石乾燥, 現在是開始在牆壁和支架周圍填充. 挖掘的材料被用來填補池子新建的外<unk>和後院的其他部分之間的空間.  管道安裝和檢查 - 管道工作人員開始安裝,並挖掘溝<unk>從您的游泳池鋪設管道到游泳池裝置. 任何用於噴水,噴泉或岩石<unk>布的水管都將安裝, 在安裝管道後, 城市將檢查完成的工作.  施工人員將平整和壓縮地基, 準備院子.  瓦<unk>安裝 - 瓦<unk>工作人員將安裝您的游泳池的水線瓦<unk>和瓦<unk>. 如果您的游泳池的設計中使用了岩石,則在此階段也可能由不同的工作人員進行額外的工作. 如果您的游泳池設計要求在甲板的任何部分的邊緣設定支<unk>牆,  甲板安裝 - 工作人員將形成甲板和任何種植區的形狀和砂. 在這個過程完成後,選擇的岩石或<unk>塗裝.  電氣 - 電氣前裝置連線:安裝您的游泳池<unk>,過<unk>器和氣體加熱器 (如果適用). 您的游泳池裝置使用的主要電源的管道. 他們還會為您的游泳池安裝照明和任何必要的電線. 城市檢查也在這個時候.  <unk>選 - 如果您選擇了螢幕,則注入腳註並構建螢幕. 池<unk> - 準備您的游泳池的混凝土表面,然後應用您的池<unk>的完成,並用水填充池<unk>的水<unk>完成水下固化. 一旦啟動, 需要不間斷地供水, 直到池滿滿. 您的水池將被認為是完全滿的,一旦水達到<unk>線上半路 (您的水線<unk>的中間).  清理和檢查 - 在這個階段, 清除任何垃圾在建池, 並完成最後的院子的等級. 在大多數社群,您的城市的檢查員會檢查您的游泳池區域,以確保安全使用,並確保一切都已妥善完成.  游泳池學校 - 當游泳池平衡時,服務部門將與您聯絡以安排導向. 這份指導書將回答您可能對新游泳池的任何疑問, 並向您展示如何正確使用游泳池裝置.  游泳!