La OSSI evaluó la validez de las conclusiones de un consultor contratado por la Oficina del plan maestro de mejoras de infraestructura para que examinara la reclamación del contratista del proyecto de fortalecimiento de la seguridad por valor de 5,2 millones de dólares en concepto de cambios de diseño, modificación del alcance y de las condiciones contractuales, imposición de restricciones a las obras previstas en el contrato original, etc. El consultor concluyó que, de los 343 días naturales de retraso, 186 eran atribuibles al contratista y sujetos al pago de daños y perjuicios y 157 días a las Naciones Unidas.
52. УСВН оценило верность выводов консультанта по строительству, нанятого Управлением по генеральному плану капитального ремонта для рассмотрения претензии подрядчика по проекту укрепления безопасности на сумму в 5,2 млн. долл. США в связи с изменениями проекта, круга работ и условий контракта, ограничениями на работы, предусмотренные первоначальным контрактом, и т.п. Консультант пришел к выводу, что из переработки в количестве 343 календарных дней 186 дней объяснялись действиями подрядчика и относились к категории заранее оцененных убытков, а 157 дней объяснялись действиями Организации Объединенных Наций.