62. El 32% de los proyectos, según las fechas de terminación originales, y el 23% de los proyectos, según las fechas de terminación revisadas, se han demorado más de dos años y sólo el 3% y el 6% respectivamente se completaron puntualmente. (Véanse las Tablas 5a y b del Anexo I). Una de las razones es que la Primera Fase de los proyectos de capacitación de funcionarios de aduanas no pudo empezar antes de que hubiera un sistema nacional de otorgamiento de licencias de importación, y la preparación de las medidas legales oportunas generalmente es un proceso muy largo.
62. Тридцать два процента проектов, которые предполагалось завершить в изначально установленные сроки, и 23 процента проектов, сроки завершения которых были пересмотрены, осуществляются с запозданием более чем в два года, и только 3 и 6 процентов проектов, соответственно, завершены в установленные сроки (см. таблицы 5а и 5b в приложении I). Одна из причин заключается в том, что этап I осуществления проектов по подготовке сотрудников таможни может быть начат лишь после того, как будет создана национальная система лицензирования импорта, а подготовка соответствующего законодательства обычно занимает немало времени.