52 - قيّم مكتب خدمات الرقابة الداخلية صحة استنتاجات مستشار بناء كلّفه مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر للنظر في طلب المتعاقد على مشروع تعزيز الأمن مبلغ 5.2 مليون دولار مقابل إدخال تغييرات على تصميم أشغال العقد الأصلي وتعديل نطاقه بنوده وحدوده، وما إلى ذلك.ووجد أن من بين المدة الإضافية وطولها 343 يوما تقويميا، يُعزى 186 منها إلى المتعاقد ويمكن اعتبارها تعويضات مقطوعة، وأن 157 يوما تُعزى إلى الأمم المتحدة.
La OSSI evaluó la validez de las conclusiones de un consultor contratado por la Oficina del plan maestro de mejoras de infraestructura para que examinara la reclamación del contratista del proyecto de fortalecimiento de la seguridad por valor de 5,2 millones de dólares en concepto de cambios de diseño, modificación del alcance y de las condiciones contractuales, imposición de restricciones a las obras previstas en el contrato original, etc. El consultor concluyó que, de los 343 días naturales de retraso, 186 eran atribuibles al contratista y sujetos al pago de daños y perjuicios y 157 días a las Naciones Unidas.