٤٥ - وقد تبين من استعراض المجلس لقاعدة البيانات المتعلقة بـ ١٧٧ مشروعا تدخل في إطار الصناديق اﻻستئمانية وجود عدد من نواحي الضعف في إدارة البرنامج، مثل البدء في المشاريع قبل قبولها و/أو الموافقة عليها، وعدم تلقي أو التأخير في تلقي بيانات اﻹنفاق ربع السنوية والتقارير المرحلية نصف السنوية، والتأخير في تلقي التقارير النهائية وصحائف وقائع التقييم الذاتي، والتأخير في إقفال حسابات المشاريع.
45. Le Comité a examiné la base de données concernant 177 projets exécutés à l &apos; aide des fonds d &apos; affectation spéciale et décelé un certain nombre d &apos; anomalies dans la gestion de ces projets. Il a constaté par exemple que certains projets commençaient avant d &apos; avoir été acceptés et/ou approuvés, que les états de dépenses trimestriels et les rapports d &apos; activité semestriels étaient présentés avec retard, des retards ont également été signalés dans la présentation des rapports finals et des fiches d &apos; auto-évaluation, ainsi que pour la clôture des projets.