(a)thelackoffamiliarityofthecandidatecountries with EU procedures and with project preparation and implementation as well as difficulties with procurement procedures(see e.g. Textbox 5) (84 % ofthe projectsinthesample);
Auditeeritud projektide puhul leidis kontrollikoda, et viivituste peamised põhjused olid16: a) abisaajariikide poolne ELi menetluste, projektide ettevalmistamise ja rakendamise mittetundmine ja probleemid hankemenetlustega (vt näiteks 5. selgitus)(84% valimi projektidest); b)pakkumismenetlusevõitnudfirmadesuutmatustööläbiviia(vt näiteks 6. selgitus)(13% valimi projektidest); c) ebarealistlikkavandamine(vtnäiteks7.selgitus)(22%valimi projektidest); d) ühinemisjärgne ISPA projektide muutumineühtekuuluvusfondi projektideks, millel on erinevadreeglid17.