อยากทราบแผนการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนใหม่
 แผนการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนใหม่ รายละเอียดการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ School Bright มีดังนี้
1. ออกแบบบัตรครูและนักเรียน : จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 2 วัน
2. นำเข้าข้อมูลนักเรียน และบุคลากร/นำเข้าข้อมูลรูปภาพ :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ ประมาณ 1-2  วัน
3. นำเข้าข้อมูลวิชา/แผนและหลักสูตร/ตารางสอน  :   จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ :  5-7 วัน
4. อบรมการใช้ระบบในส่วนของ Admin โรงเรียน  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
        4.1 ตั้งค่าเว็ปพื้นฐาน :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ  1 ชม.
4.2 ระบบวิชาการ/ระบบอนุบาล  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
4.5 ระบบกิจการนักเรียน  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 2 ชม.
4.3 ระบบบัญชี/การเงิน  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
4.4 ระบบร้านค้า/สหกรณ์  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 2 ชม.
4.5 ระบบกิจการนักเรียน  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 2 ชม.
5. อบรมการใช้ระบบกับครูของโรงเรียน  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
        5.1 แอปพลิเคชั่น School Bright : จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ  1 ชม.
5.2 ระบบบันทึกคะแนน/เอกสารปพ.  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 2 ชม.
5.2 ระบบห้องเรียนออนไลน์  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 2 ชม.
        5.3 ระบบสอบออนไลน์และแอปพลิเคชัน Sb Exam  : จำนวน 1 ชม.
5.4 แอปพลิเคชันตรวจข้อสอบ SB Grade : จำนวน 30 นาที
6. ติดตั้งอุปกรณ์โรงอาหาร  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
7. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสแกนบัตร  :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
8. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสแกนใบหน้าแอนดอร์ย : :  จำนวนวันที่ใช้ดำเนินการ 1-2 วัน
