Ekri yon kontinyasyon pou paragraf sa a - konstriksyon "Kentucky" te plage pa sispansyon. Li te kouche nan Norfolk Navy Yard, Portsmouth, Virginia, sou 7 mas 1942. Sepandan, travay sou bato a te sispann nan mwa jen ane sa a, ak estrikti anba "Kentucky a te lanse pou fè plas pou konstriksyon LST sou 10 jen. Pandan ke konstriksyon li te sispann, Biwo a nan bato konsidere yon pwopozisyon konvèsyon konpayi asirans avyon pou "Kentucky" ak "Illinois" nan konsekans batay yo nan Coral Sea ak Midway
Li pa gen pwoblèm. Kòm pwopoze, "Kentucky" a konvèti ta gen yon long pa lajè vòl pon, ak zam ki idantik ak konpayi asirans yo nan: kat doub 5-pous zam mounts ak kat plis zam 5-pous nan mounts sèl, ansanm ak sis 40 mm kat mounts. Lide a te abandone apre Biwo a nan bato deside ke bato yo konvèti ta pote mwens avyon pase "Essex" klas la, ke plis "Essex" -klas konpayi asirans ta ka bati nan menm kantite tan an, e ke pwojè a konvèsyon ta dwe siyifikativman pi chè pase nouvo "Essex". Olye de sa, "Kentucky" ak "Illinois" te dwe konplete kòm bato de gè, men konstriksyon yo te bay trè ba priyorite. Travay sou bato a te rekòmanse sou 6 Desanm 1944, lè estrikti a keel te retounen nan slipway la. Travay sou bato a te pwogrese nan yon vitès ralanti, ak li te fini li te projeté pou twazyèm trimès la nan 1946. Nan Desanm 1945 li te rekòmande ke "Kentucky" dwe konplete kòm yon bato de gè anti-avyon, ak travay sou bato a te sispann nan mwa Out 1946 pandan ke sa a te konsidere. Konstriksyon te rekòmanse ankò sou 17 Out 1948 san yo pa te pran okenn desizyon sou konsepsyon final li yo. Travay sou "Kentucky" kontinye jouk 20 janvye 1950, lè li te deside sispann travay sou bato a. Apre sa, li te flote soti nan sèk dok li yo pou fè yon espas pou reparasyon nan sè bato, ki te kouri sou tè sou wout soti nan wout Hampton.