Täitke järgmine lause: "Kentucky ehitus oli häiritud peatustega. Laeva kiil pandi Norfolki mereväe tehasesse Portsmouthi, Virginia, 7. märtsil 1942. Laeva ehitustööd peatati siiski samal aastal juunis ja Kentucky põhistruktuur käivitati, et teha ruumi LST ehitamiseks 10. juunil. Kuigi tema ehitus peatati, kaalus laevade büroo lennukikandjate ümberkujundamise ettepanekut "Kentucky" ja "Illinois" pärast Koralli mere lahinguid ja
Keskel. Nagu kavandati, oleks ümber ehitatud "Kentucky"-l olnud pikad ja laiad lennukikond, koos relvastusega, mis oleks olnud identne lennukikandjatega: neli kahekordset 5-tollist relva ja veel neli 5-tollist relva ühekordses kinnituses koos kuue 40 mm neljakordse kinnitusega. Idee hüljati pärast seda, kui laevade büroo otsustas, et ümber ehitatud laevadel oleks vähem õhusõidukeid kui Essex'i klassi laevadel, et sama aja jooksul saaks ehitada rohkem Essex'i klassi laevade vedajaid ja et ümberehitamise projekt oleks oluliselt kallim kui uued Essex'id. Selle asemel pidid "Kentucky" ja "Illinois" valmis saama lahingulaevadena, kuid nende ehitusele anti väga madal prioriteet. Laeva ehitustööd jätkusid 6. detsembril 1944, kui keeli struktuur tagastati. Sõjalaeva ehitamine kulges aeglaselt ja selle valmismine oli kavandatud 1946. aasta kolmandaks kvartaliseks. 1945. aasta detsembris soovitati, et "Kentucky" valmistuda õhutõrje lahingulaeva kujul, ja laeval töö peatati 1946. aasta augustis, kui seda kaaluti. Ehitus jätkus 17. augustil 1948, ilma et oleks tehtud mingeid otsuseid laeva lõpliku disaini kohta. Tööd "Kentucky" kallal jätkusid kuni 20. jaanuarini 1950, mil otsustati laeva töö peatada. Seejärel tõsteti ta oma kuivdokist välja, et vabastada ruumi õelaeva remondiks, mis oli Hampton Roads'ist rändama läinud.