Täitke järgmine lause: 2015. aasta aprillis peatas Brasiilia Töö- ja Tööhõive Ministeerium ehitustööd ajutiselt, väites, et on olemas "tõsine ja vahetu oht töötajate füüsilisele ohutusele". Ministeerium viitas oma muredele "kollektiivse kaitse puudumise" ja töötajate kukkumise ohu pärast, lisaks turvalisuse puudumisele, puuduvad tehnilised aruanded mäetippude stabiilsuse kohta ja seda, mida kirjeldati kui potentsiaalselt ohtlikku "materjali kogunemist". Ajutine peatamine tõstis ehituse ajakava veelgi, sest pärast seda kiirendati töid märkimisväärselt, kusjuures korralduskomitee rõhutas, et "tööd olid jälle rajal". Kahjuks osutusid viivitused põhjendatuks probleemiks, kui jalgrattasõidu katsetused, mis pidid algselt toimuma velodroomil 18.-20. märtsil 2016, lükatakse edasi 29. aprillini 1. maini, sest velodromi ralli paigaldamine oli hilinenud. Siberist pärit puidu paigaldamise eest süüdistati halbu tingimusi, mis võisid põhjustada puidu kõverdumist ja paindumist. See oli siis, kui UCI president Brian Cookson avaldas avalikkusele oma muret hoone valmimise pärast, väljendades meediale sõnaselgelt pressikonverentsil pärast
2016. aasta UCI radajalgrattasõidu maailmameistrivõistlused, et kohtade valmis saamine aegsasti katsetamiseks aprilli lõpus oli " väljakutse " ja et "kui velodroom ei ole õigel ajal valmis, ei ole plaani B. "