2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 251 της 29 Μαρτ. /21 Απρ. 1978 (ΦΕΚ Α΄ 56) Περί των απολογιστικώς εκτελουμένων έργων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Έχοντες υπ’ όψει: 1.Το άρθρ. 1 παρ. 3 έως 6, το άρθρ. 20 παρ. 4 και το άρθρ. 22, παρ. 1 του Νόμ. 3132/1955 «περί εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας)». 2.Τας διατάξεις του άρθρ. 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 1266/72 «περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων». 3.Τας διατάξεις του άρθρου μόνου παρ. 1 εδάφ. γ΄ του Π.Δ. 207/73 «περί εξαιρέσεως Έργων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης εκ των διατάξεων περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», ως ετροποποιήθησαν υπό του Π.Δ. 275/1977 «περί τροποποιήσεως του υπ’ αριθ. 207/1973 Π.Δ/τος «περί εξαιρέσεως έργων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης εκ των διατάξεων περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων». 4.Το άρθρ. 2 παρ. 5 και 7 εδάφ. ξ΄ περίπτ. 1 του Π.Δ. 217/1973. 5.Την υπ’ αριθ. 3α/22.3.1977 γνωμάτευσιν του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων Ενόπλων Δυνάμεων. 6.Την υπ’ αριθ. 1345/1977 γνωμάτευσιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, απεφασίσαμεν και ορίζομεν: Τρόποι απολογιστικής εκτελέσεως Άρθρ.1.-1.Έργον εκτελείται απολογιστικώς καθ’ ένα των εξής και μόνον τρόπων: α)Δι’ υλικών του Δημοσίου ή του εμπορίου, εν όλων ή εν μέρει και δι’ οπλιτών ή ιδιωτών εργατοτεχνιτών εν όλω ή εν μέρει. β)Δι’ εκδόσεως εις εργολάβους γενικώς ή τμηματικώς της εκτελέσεως μόνον της εργασίας (φατούρα), των υλικών παρεχομένων υπό του επιβλέποντος το έργον, είτε δι’ αγοράς εκ του εμπορίου, είτε εκ των αποθηκών του Δημοσίου. γ)Δι’ εκδόσεως εις εργολάβους της εκτελέσεως του όλου έργου (εργασία και προμήθεια υλικών) κατά τμηματικάς εργολαβίας προκειμένου περί απλών έργων προϋπολογισμού μέχρι 2.000.000 δραχμών. Ο προϋπολογισμός εκάστης τμηματικής εργολαβίςα δέον να μη υπερβαίνη το 1.000.000 δραχμάς. δ)Δι’ εκδόσεως εις εργολάβον της εκτελέσεως του όλου έργου (εργασία και προμήθεια υλικών), εφ’ όσον η αξία του όλου έργου δεν υπερβαίνει το ποσόν του 1.000.000 δραχμών, βάσει μελέτης συντασσομένης υπό της εκτελεστρίας αρχής. 2.Ο τρόπος της απολογιστικής εκτελέσεως έργου καθορίζεται παρά του Διευθυντού της Διευθύνσεως, εφ’ όσον δεν καθωρίσθη παρά του Υπουργείου. Προκειμένου περί εκτελέσεως έργου υπό οιασδήποτε στρατιωτικής Αρχής πλην της Διευθύνσεως, ο τρόπος απολογιστικής εκτελέσεως καθορίζεται υπό του Υπουργείου. Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.2 3.Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως κανονίζει το εις την διάθεσιν του επιβλέποντος την εκτέλεσιν τιθέμενον στρατιωτικόν ή λοιπόν μόνιμον προσωπικόν, δια την εκτέλεσιν της εργασίας. Ωσαύτως, δια διαταγής του κανονίζει τον ανώτατον συνολικόν αριθμόν ημερομισθίων εργατοτεχνιτών κατ’ ειδικότητας, ους δύναται να προσλάβη και ο επιβλέπων και το ανώτατον ημερομίσθιον δι’ εκάστην ειδικότητα. Αντίγραφα των διαταγών τούτων επισυνάπτονται εις τα δικαιολογητικά της εργασίας, μηδενός ετέρου δικαιολογητικού απαιτουμένου δια την ενεργηθείσαν υπό του επιβλέποντος πρόσληψιν εργατοτεχνιτών. 4.Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως, καθορίζει κατά την ητιολογημένην κρίσιν του, εάν είναι ανάγκη προσλήψεως ιδιώτου επιστάτου, ως και ιδιώτου Γραφέως, κανονίζων και το ανώτατον ημερομίσθιον τούτων επί τη βάσει της κειμένης εκάστοτε εργατικής νομοθεσίας. Περιπτώσεις εκτελέσεως μειοδοτικών  διαγωνισμών και τρόπος διενεργείας αυτών, επί απολογιστικώς εκτελουμένων έργων άρθρ. 44 παρ. 5 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ). 36.Ζ.γ.2 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Όσον αφορά την σύνταξιν Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.) κατά την εκτέλεσιν του έργου, ο Διευθυντής, εις περίπτωσιν καθ’ ην η δια τούτου δημιουργουμένη δαπάνη καλύπτεται υπό της εγκεκριμένης δια την εκτέλεσιν του έργου πιστώσεως, εγκρίνει τούτο ανεξαρτήτως δαπάνης ην δημιουργεί. Εν εναντία περιπτώσει, δι’ αναφοράς προς το Υπουργείον η Διεύθυνσις εξασφαλίζει πρώτον την απαιτουμένην επί πλέον πίστωσιν και είτα εγκρίνει το πρωτόκολλον. Τα ανωτέρω ισχύουσιν και δια την περίπτωσιν συντάξεως Συγκριτικού Πίνακος κατά την εκτέλεσιν του Έργου. Το Υπουργείον, μετά την υποβολήν της ως άνω αναφοράς υπό της οικείας Διευθύνσεως περί χορηγήσεως συμπληρωματικής πιστώσεως, δύναται να ζητήση και την υποβλήν αυτώ Π.Κ.Τ.Ν.Μ. ή του Συγκριτικού Πίνακος προς έλεγχον και έγκρισιν. Παραλαβαί εργασιών Άρθρ.9.-1.Αι παραλαβαί αφανών εργασιών και η προσωρινή της εργασίας παραλαβή, διέπονται υπό των διατάξεων των άρθρ. 43 και 46 του από 20.9.55 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) επιφυλασσομένης της παρ. 3 του παρόντος. 2.Οριστική παραλαβή δεν γίνεται, της προσωρινής θεωρουμένης και οριστικής, πλην της περιπτώσεως καθ’ ην εις το συμφωνητικόν ή την Συγγραφήν Υποχρεώσεων γίνεται μνεία ότι θα γίνη οριστική παραλαβή. Εν τη περιπτώσει ταύτη το χρονικόν διάστημα μεταξύ προσωρινής και οριστικής παραλαβής, εφ’ όσον δεν καθορίζεται υπό του συμφωνητικού ή της Συγγραφής Υποχρεώσεων, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερον του τριμήνου. 3.Δι’ έργα αξίας από 150.000 δραχμές μέχρι 2.000.000 δρχ. η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής εις τον Στρατόν συγκροτήται τη αιτήσει της Διευθύνσεως υπό της Μεγάλης Μονάδος (Μ.Μ.) εις την Διοικητικήν μέριμναν της οποίας υπάγεται η Διεύθυνσις και αποτελείται εκ δύο Αξ/κών, εκ των οποίων ο εις τουλάχιστον του Μηχανικού, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν. Δι’ έργα μέχρι 150.000 δρχ. η Επιτροπή συγκροτείται υπό της εκτελούσης το έργον Μονάδος. Δια το Ναυτικόν και την Αεροπορίαν δι’ έργα μέχρι 150.000 δρχ. η Επιτροπή συγκροτείται υπό της Μονάδος ή Υπηρεσίας της εκτελούσης το έργον και δια ποσά μεγαλύτερα συγκροτείται υπό του Υπουργείου, κατόπιν αιτήσεως της εκτελούσης το έργον Μονάδος, και αποτελείται εκ δύο ή τριών αξ/κών ή Τεχνικών Υπαλλήλων. Εις πάσαν περίπτωσιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής δέον να είναι ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος του παραδίδοντος το έργον επιβλέποντος. Η Επιτροπή προσωρινής παραλαβής συγκαλείται μερίμνη της αρμοδίας Διευθύνσεως το βραδύτερον εντός διμήνου από της ημερομηνίας υπογραφής του Πρακτικού περατώσεως του έργου. Εν αναποδράστω ανάγκη η επιτροπή προσωρινής παραλαβής δύναται να συγκληθή εντός του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 47 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) καθοριζομένου χρόνου εγγυήσεως. Εν περιπτώσει καθ’ ην η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργηθή εντός του ως άνω οριζομένου χρόνου εγγυήσεως, ο Υπουργός δια διαταγής του καθορίζει τα απαραίτητα στοιχεία δια την τακτοποίησιν της δαπάνης του αντιστοίχου έργου. Σύνταξις και υποβολή δικαιολογητικών Άρθρ.10.-1.Τα δικαιολογητικά των απολογιστικώς εκτελουμένων έργων δι’ εκδόσεως εις εργολάβους του όλου έργου, συντάσσονται υπό του επιβλέποντος και υποβάλλονται εις την οικείαν Διεύθυνσιν, ταξινομημένα κατά φακέλους ως εις την παρ. 9 του άρθρ. 49 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) καθορίζεται, εντός προθεσμίας από της προσωρινής παραλαβής του έργου, οριζομένης υπό της Διευθυντού της Διευθύνσεως. 2.Την ευθύνην δια την κανονικήν και ακριβή σύνταξιν των δικαιολογητικών έχει πλήρως ο επιβλέπων. Απαγόρευσις αντικαταστάσεως επιβλεπόντων δια την εκτέλεσιν έργων Άρθρ.11.-1.Ο επιβλέπων εργασίαν απολογιστικώς εκτελουμένην δεν αντικαθίσταται εν τη εκτελέσει της εργασίας ταύτης, ουδ’ απομακρύνεται υπό της Υπηρεσίας εκ της οικείας Διευθύνσεως προ του πέρατος της εργασίας και της υποβολής των δικαιολογητικών, ως προς το προηγούμενον άρθρον, άνευ διαταγής του Υπουργείου, διατασσούσης ρητώς την τοιαύτην του επιβλέποντος αντικατάστασιν ή απομάκρυνσιν και καθοριζούσης τον τρόπον παραδόσεως της εργασίας και της διαχειρίσεως του αντικαθισταμένου ή απομακρυνομένου επιβλέποντος εις άλλον. Δικαιολογητικά απολογιστικώς εκτελεσθέντος έργου Άρθρ.12.-1.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς καταλογισμόν της γενομένης δαπάνης δι’ έργον απολογιστικώς εκτελεσθέν κατά ένα των τρόπων των αναφερομένων εις το άρθρ. 1 του παρόντος, πλην του τοιαύτου της εκδόσεως του όλου έργου εις εργολάβους, περί ου το άρθρ. 1ον του παρόντος είναι τα κάτωθι: 1.Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός μετά της σχετικής εγκριτικής διαταγής, ήτις διατάσσει την εκτέλεσιν του έργου, ως και άπαντες οι τυχόν υπάρχοντες συγκριτικοί πίνακες και αι εγκριτικαί αυτών διαταγαί. 2.Αι αποδείξεις των προμηθευτών δια τα εκ του εμπορίου υλικά δεόντως χαρτοσεσημασμέναι και συντεταγμέναι συμφώνως τω άρθρ. 5 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ). 3.Αι καταστάσεις προσθέτου αμοιβής τόσον των ιδιωτών εργατοτεχνιτών επιστατών, γραφέων, όσον και των οπλιτών εργατοτεχνιτών, χαρτοσημασμέναι και συντεταγμέναι ως εν τω άρθρ. 5 του παρόντος ορίζεται. Αντίστροφα τούτων τηρούνται εις το Αρχείον της Διευθύνσεως. (Μετά την σελ. 600,04)  Σελ. 600,05 Τεύχος 678-Σελ. 67 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.2 4.Αι εξοφλητικαί αποδείξεις, των εργολάβων, εάν τμήματα του έργου εξετελέσθησαν δι’ εργολάβων, χαρτοσεσημασμέναι και συντεταγμέναι ως εν άρθρ. 5 του παρόντος ορίζεται και τεθεωρημέναι υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως. Αντίγραφα τούτων κρατούνται εν τω αρχείω της Διευθύνσεως. 5.Η διαταγή της Διευθύνσεως δια την μίσθωσιν των μεταφορικών μέσων δια μεταφοράς υλικών, αι αποδείξεις των δικαιούχων, δεόντως χαρτοσεσημασμέναι και τα πρακτικά των τυχόν ενεργηθέντων προς τούτο διαγωνισμών. Αντίγραφα των πρακτικών τούτων κρατούνται εν τω αρχείω της Διευθύνσεως. 6.Τα πρακτικά των ενεργηθέντων προχείρων διαγωνισμών, είτε δια την προμήθειαν υλικών, είτε δια την έκδοσιν τμημάτω του έργου εις εργολάβους, μετά των σχετικών εκθέσεων τοιχοκολλήσεως και φύλλων εφημερίδων, εάν η σχετική διακήρυξις εδημοσιεύθη, εις ας περιπτώσεις επιβάλλεται η τοιχοκόλλησις και η δημοσίευσις της διακηρύξεως εις εφημερίδα. Αντίγραφα των πρακτικών τηρούνται εν τω αρχείω της Διευθύνσεως. Επίσης η σχετική διαταγής της Διευθύνσεως, εις ην περίπτωσιν έχει δοθή το δικαίωμα της εγκρίσεως των πρακτικών εις τον επιβλέποντα και ενεργήσαντα διαγωνισμόν. 7.Τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών μετά της διαταγής περί συστάσεως της αρμοδίας επιτροπής και το πρωτόκολλον παραλαβής της εργασίας εις διπλούν. Αντίγραφα τούτων τηρούνται εν τω αρχείω της Διευθύνσεως. Ομοίως αι διαταγαί, δυνάμει των οποίων συνεστήθη η επιτροπή παραλαβής της εργασίας. 8.Απόσπασμα της διαταγής της Διευθύνσεως περί του αριθμού των οπλιτών και ιδιωτών εργατοτεχνιτών, δι’ ους παρείχετο δικαίωμα προσλήψεως εις τον επιβλέποντα και ήτις καθορίζει και το ανώτατον πληρωτέρον ημερομίσθιον. 9.Υπόμνημα δικαιολογητικόν των χρησιμοποιηθέντων εργατοτεχνιτών, ιδιωτών ή οπλιτών (Υπόδ. 27), συντασσόμενον υπό του επιβλέποντος εν ω ούτος θα δικαιολογή λεπτομερώς επί τη βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής της εργασίας, τον χρησιμοποιηθέντα αριθμόν εργατοτεχνιτών κατ’ ειδικότητα και τεθεωρημένον υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως. 10.Κατάστασιν εις τριπλούν συνοπτικήν των καταναλωθέντων υλικών του Δημοσίου, εμφαίνουσαν συνολικώς τα καταναλωθέντα υλικά του Δημοσίου (υπόδειγμα 25). 11.Δικαιολογητικόν υπόμνημα των καταναλωθέντων εις το έργον υλικών (υπόδειγμα 26), συντασσόμενον υπό του επιβλέποντος το έργον, εν ω ούτος δικαιολογεί λεπτομερώς τα καταναλωθέντα υλικά, είτε ταύτα ηγοράσθησαν υπό αυτού εκ του εμπορίου και δι’ α δεν εξεδίδοντο τριπλότυποι αποδείξεις χρεώσεως, είτε ελήφθησαν εκ των αποθηκών του Δημοσίου, επί τη βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής της εργασίας. Λαμβάνεται υπ’ όψιν η επελθούσα κατά την εργασίαν φθοράν των υλικών και θεωρείται το υπόμνημα υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως. Σελ. 600,06 Τεύχος 678-Σελ. 66 Αντίγραφα τούτων κρατούνται εις το αρχείον της Διευθύνσεως. 12.Τα μεταξύ του επιβλέποντος ή του Διευθυντού και των τυχόν υπαρχόντων εργολάβων συνταχθέντα συμφωνητικά δια την εκτέλεσιν των εργασιών, συντεταγμένα ως εν άρθρ. 2 του παρόντος ορίζεται. 13.Τα τυχόν υπάρχοντα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών νέων Μονάδων. Αντίγραφα τηρούνται εις το αρχείον της Διευθύνσεως. 14.Λεπτομερής απολογισμος της γενομένης δαπάνης εις διπλούν συντεταγμένος, κατ’ αποδείξεις και καταστάσεις ημερομιθσίων, υπογεγραμμένας υπό του επιβλεποντος και τεθεωρημένος υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως. Αντίγραφον τούτου τηρείται εις το αρχείον της Διευθύνσεως. 15.Καταστάσεις εις 3πλούν των γενομένων κατά τα κεκανοσμένα κρατήσεων. 16.Αποδείξεις χρεώσεως συντασσόμεναι υπό του οικείου Διαχειριστού υλικού δια τα εκ του εμπορίου αγορασθέντα υλικά και μη χρησιμοποιηθέντα εις την εργασίαν ην αφορώσι τα δικαιολογητικά, ως και δια τα εκ κατεδαφίσεων υλικά, τα μη χρησιμοποιηθέντα. 17.Άπασα η σχετική με το εκτελεσθέν έργον αλληλογραφία, οσάκις τα δικαιολογητικά απολογισμού απολογιστικώς εκτελουμένου έργου δεν υποβληθώσι πλήρη, ως άνω ορίζεται, η δε εκ των υστέρων συμπλήρωσίς των καθίσταται ανέφικτος, ο Υπουργός αποφασίζει κατά τας διατάξεις του Νόμ. 721/70 «περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων», περί παραδοχής ή μη της δαπάνης επί τη βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 2.Ουδέν έτερον δικαιολογητικόν στοιχείον απαιτείται δια τα απολογιστικά έργα, πλην των δια του παρόντος άρθρου καθοριζομένων, ως και ουδεμία άλλη θεώρησις των διαφόρων στοιχείων των δικαιολογητικών πλην των ενταύθα καθοριζομένων. Άρθρ.13.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από της αυτής ημερομηνίας καταργούνται αι διατάξεις του Κεφαλ. Ε΄ (άρθρ. 54 έως και 65) του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ). Έργα εκτελούμενα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος θ’ ακολουθήσουν την διαδικασίαν των προϊσχυσασών διατάξεων. Εις τον επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν του παρόντος. (Ακολουθούν υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, προκηρύξεων, πρακτικών, πρωτοκόλλων κ.λ.π). 36.Ζ.γ.2 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Έργα Κοινής Υποδομής 36.Ζ.δ.1-2 Άρθρ.2.-1.Οι διαγωνισμοί δια την εκτέλεσιν της εργασίας ή μόνο δι’ αγοράν υλικών, εκτελούνται πάντοτε πρόχειροι είτε δι’ ενσφραγίστων προσφορών είτε φανεροί. Διαγωνισμοί δι’ ενσφραγίστων προσφορών ενεργούνται οσάκις πρόκειται περί ποσών υπερβαινόντων τας 800.000 δραχμάς, φανεροί οσάκις πρόκειται περί ποσών κάτω των 800.000 δραχμών. Δεν είναι υποχρεωτική η ενέργεια του διαγωνισμού εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α)Προκειμένου να γίνη προμήθεια υλικού τινός, του οποίου η ποσότης δια την όλην υπό εκτέλεσιν εργασίαν δεν είναι αξίας μείζονος των 20.000 δραχμών. β)Προκειμένου να εκδοθή εις εργολάβον τμήμα του έργου (εργασία και προμήθεια υλικού ή μόνον εργασία), του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει τας 20.000 δραχμάς, απαγορευομένης της εις πλείονας διαγωνισμούς κατανομής της εργασίας του αυτού είδους, άνευ αναποδράστου ανάγκης επαρκώς ητιολογημένης δια της υποβαλλούσης τον απολογισμόν αναφοράς. γ)Προκειμένης μεταφοράς των υλικών, οσάκις το σύνολον ταύτης δε υπερβαίνει τας 20.000 δραχμάς και δεν συμπεριελήφθη η σχετική δαπάνη δια την προμήθειαν των υλικών. 2.Δια τους δι’ ενσφραγίστων προσφορών διαγωνισμούς, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρ. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 και 13 του από 20.9.55 Β.Δ/τος με τας διαφοράς όμως τας καθοριζομένας υπό των παρ. 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρ. 53 του από 20.9.55 Β.Δ/τος και της παρ. 4 του παρόντος. 3.Οι φανεροί διαγωνισμοί ενεργούνται υπό  του εις ον ανετέθη το έργον αξιωματικού, ή τεχνικού υπαλλήλου, οριζομένου υπό της Διευθύνσεως, συντασσομένου πρακτικού διαγωνισμού. Οι τοιούτοι   διαγωνισμοί   γνωστοποιούνται   δια  προ(Αντί για τη σελ. 600,01) Σελ. 600,01(α) Τεύχος 769-Σελ. 115 κηρύξεων. Δημοσίευσις τούτων πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της διεξαγωγής εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα εκδιδομένην εις την πλησιεστέραν εις τον τόπον του έργου πόλιν αναγκαιοί εφ’ όσον ο Προϋπολογισμός των εργασιών περί των οποίων ο διαγωνισμός τας 100.000 δραχμάς. 4.Εις τους φανερούς διαγωνισμούς γίνονται δεκτοί κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις εργολάβοι Δημοσίων Έργων και Εμπειροτέχναι. Οι εμπειροτέχναι καλούνται υπό του ενεργούντος τον διαγωνισμόν. 5.Εις τους φανερούς διαγωνισμούς έκαστος των συμμετεχόντων καταθέτει εγγύησιν δια την συμμετοχήν εις τούτον ίσην προς 2% επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης. Η απόδοσις της εγγυοδοσίας γίνεται υπό της Διευθύνσεως εις χρόνον οριζόμενον υπό της διακηρύξεως ή τυχόν συνταχθησομένης συγγραφής υποχρεώσων. 6.Η έγκρισις των πρακτικών των διαγωνισμών γίνεται υπό του Διευθυντού. Προκειμένου περί φανερού διαγωνισμού γίνεται υπό του Διευθυντού. Προκειμένου περί φανερού διαγωνισμού μέχρι του ποσού των δρχ. 50.000 δύναται ο Διευθυντής να μεταβιβάζη το δικαίωμα εγκρίσεως του πρακτικού εις τον ενεργήσαντα τον διαγωνισμόν, ότε η διαταγή της χορηγήσεως του δικαιώματος τούτου, επισυνάπτεται εις τον απολογισμόν της εργασίας. 7.Μεταξύ του μειοδότου, επ’ ονόματι του οποίου εγκρίνεται ο διαγωνισμός και του Διευθυντού ή του ενεργήσαντος τον διαγωνισμόν, συντάσσεται συμφωνητικόν επί παγίου τέλους χαρτοσήμου, του υπολοίπου χαρτοσήμου καταβαλλομένου κατά τας τμηματικάς πληρωμάς. Δια την υπογραφήν του συμφωνητικού απαιτείται η υπό του αναδόχου του έργου προσκόμισις εγγυήσεως καλής εκτελέσεως, ήτις ορίζεται εις 5% επί της εκ της προσφοράς του αναδόχου προκυπτούσης συνολικής δαπάνης του έργου περιλαμβανομένων και των απροβλέπτων δαπανών. Καθήκοντα του επιβλέποντος εις     απολογιστικώς εκτελούμενον έργον Οργάνωσις της εργασίας Χρηματική ευθύνη αυτού Άρθρ.3.-1.Ο οριζόμενος δια την απολογιστικήν εκτέλεσιν του έργου, κανονίζει αναλόγως της εκδοθείσης διαταγής περί του τρόπου εκτελέσεως του έργου, βοηθούμενος και παρά του υπό τας διαταγάς του τιθεμένου προσωπικού, τα των εργοταξίων, την εκλογήν και χρησιμοποίησιν του εργατοτεχνικού προσωπικού και ενεργεί τας προμηθείας υλικού.  Σελ. 600,02(α) Τεύχος 769-Σελ. 116 Πρέπει να επιδιώκη εντός των διαταγών, ας έλαβεν, την οργάνωσιν της εργασίας κατά τον συμφερότερον προς το Δημόσιον τρόπον, έχων υπ’ όψιν του πάντοτε, ότι φέρει ακεραίαν την ευθύνην δια την καλήν ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και την καλήν εκτέλεσιν του έργου, συμφώνως προς τους κανόνας της τέχνης, τα σχετικά διαγράμματα και τας διαταγάς της προϊσταμένης του αρχής. 2.Πάσα ζημία προερχομένη εκ κακής ποιότητος υλικών ή εκ κακοτεχνίας εν τοις έργοις βεβαιουμένη και καθοριζομένη υπό τριμελούς επιτροπής, συγκροτουμένης υπό της εκτελούσης το έργον Μονάδος ή Αρχής, αποτελουμένης εξ Αξιωματικών ή τεχνικών υπαλλήλων ή εξ Αξιωματικών και τεχνικών υπαλλήλων, συνεπάγεται δια τον επιβλέποντα ου μόνον διοικητικόν έλεγχον, αλλά και γραμματικήν ευθύνην καταλογιζομένην υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν προτάσεως του Συμβουλίου Έργων, εφ’ όσον δια την τοιαύτην ζημίαν του Δημοσίου δεν ευθύνεται ο αναλαβών το έργον εργολάβος. «3.Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις η επίβλεψις του έργου, αν η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 δρχ., επιτρέπεται ν’ ανατίθεται εις οπλίτην, Πτυχιούχον Ανωτάτης Σχολής συναφούς ειδικότητος. Αν δι’ η δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει τα 2.000.000, η επίβλεψις της εκτέλεσεώς του, δύναται ν’ ανατίθεται και εις μόνιμον, απόφοιτον Στρατιωτικής Τεχνικής Σχολής ή στρατεύσιμον οπλίτην πτυχιούχον Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, συναφούς ειδικότητος». Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από  το άρθρο μόνο του Π.Δ. 595/5-15 Ιουλ.  80 (ΦΕΚ Α΄ 160). 4.Προκειμένου περί έργου οιασδήποτε φύσεως, αξίας μείζονος του 1.000.000 δραχμών ή προκειμένου περί ειδικής φύσεως έργου ανεξαρτήτως αξίας, η υπηρεσία δικαιούται να διατάξη τον εργολάβον, εφ’ όσον ουδέν πτυχίον τεχνικής σχολής έχει, όπως προσβάλη κατά την εκτέλεσιν μέρους ή όλου του έργου δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα ή καθ’ όλην την διάρκειαν της εκτελέσεως, Διπλωματούχον Μηχανικόν ή απόστρατον Αξιωματικόν απόφοιτον της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικών ή αντιστοίχου τοιαύτης των ετέρων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όστις διευθύνει υπευθύνως τα έργα και αντιπροσωπεύει τον εργολάβον απουσιάζοντα εκ του τόπου αυτών. Εν περιπτώσει καθ’ ην ο εργολάβος αρμοδίως καλούμενος δεν συμμορφωθή προς την διάταξιν ταύτην, ο οικείος Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα αν κρίνη σκόπιμον να διορίση απ’ ευθείας τον ως άνω διευθύνοντα δια λογαριασμόν του εργολάβου 36.Ζ.γ.2 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων επί μισθώ αναλόγως προς το είδος του έργου, τον τόπον και τας εν γένει συνθήκας εκτελέσεως. Χορήγησις υλικών του Δημοσίου-Μεταφορά  υλικών-Υλικά εκ κατεδαφίσεως Άρθρ.4.-1.Ο επιβλέπον το έργον, προκειμένου να χρησιμοποιήση υλικά του Δημοσίου αιτείται ταύτα από την Διεύθυνσιν, ήτις μεριμνώσα δια τον έγκαιρον εφοδιασμόν, χορηγεί ταύτα έναντι αποδείξεως τούτου. 2.Η Διεύθυνσις μεριμνά δια την συγκέντρωσιν υλικών εις τον τόπον της εργασίας ή παρέχει τα μέσα εις τον επιβλέποντα δια την μεταφοράν. Εάν η Διεύθυνσις δεν διαθέτη μεταφορικά μέσσα, τότε έχει το δικαίωμα να διατάσση την μίσθωσιν τοιούτων, ότε η διαταγή της Διευθύνσεως αύτη επισυνάπτεται παρά του επιβλέποντος εις τα δικαιολογητικά του έργου. 3.Οσάκις εν τη εκτελέσει των έργων προβλέπεται χρήσις υλικών εκ κατεδαφίσεως παλαιών κατασκευών ή υλικών προερχομένων εκ των ορυγμάτων ή των επί του εδάφους του Δημοσίου ερειπίων, ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρ. 32 του από 20.9.55 Β.Δ/τος «περί Κανονισμού Εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων (ΚΕΣΕ)». Εάν δεν υπάρχη εργολάβος εις ον να παραδοθούν τα υλικά ταύτα ο επιβλέπων παραλαμβάνει παρά της Επιτροπής Παραλαβής ΑφανώνΕργασιών (ΕΠΑΕ) και χρησιμοποιεί τα αναγκαιούντα εις το έργον υλικά, τα δε λοιπά παραδίδει εις την Μονάδα δι’ ην εκτελείται το έργον επί αποδείξει. Εν τη αποδείξει διασαφηνίζεται ποία εκ των υλικών των παραδοθέντων εισίν εύχρηστα και ποία άχρηστα. Τα πρωτόκολλα μετά των αποδείξεων των παραλαμβανουσών Αρχών υποβάλλονται δια της Διευθύνσεως εις τον Υπουργόν, όστις διατάσσει τα της διαθέσεως τούτων. Μέχρι της τοιαύτης υπό του Υπουργού διαθέσεως, αι παραλαβούσαι αυτά Αρχαί δεν έχουσι το δικαίωμα της χρησιμοποιήσεως. Κατά την υποβολήν των άνω πρωτοκόλλων η Διεύθυνσις εκφέρει την γνώμην της περί του καλυτέρου τρόπου διαθέσεως των πλεονασάντων υλικών. Ενέργεια πληρωμών και αποδείξεις Άρθρ.5.-1.Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως ορίζει εκάστοτε το χρηματικόν ποσόν, το οποίον θα τίθεται εις την διάθεσιν του επιβλέποντος. 2.Αι πληρωμαί του υλικού θα γίνωνται επί τη βάσει πρακτικών προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού, όπου απαιτείται κατά τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και αποδείξεων άμα τη αγορά. Εις τας αποδείξεις ταύτας, υπογεγραμμένας παρά του προμηθευτού, θα αναγράφωνται λεπτομερώς τα αγοραζόμενα είδη, αι διαστάσεις αυτών και εφ’ όσον είναι δυνατόν η ποιότης, ο τόπος προελεύσεως και παν ό,τι είναι σχετικόν. 3.Αι πληρωμαί των εργατοτεχνιτών θα γίνωνται κατά Σάββατον επί τη βάσει καταστάσεως, συντασσομένης παρά του επιβλέποντος ή του επιστάτου όπου υπάρχει, ήτις θα προσυπογράφεται παρά του επιβλέποντος (υπόδειγμα 23 του από 20.9.55 Β.Δ/τος). Οι πληρωνόμενοι εργατοτεχνίται θα προσυπογράφωσιν εν τη οικεία στήλη της καταστάσεως, εφ’ όσον δε είναι αγράμματοι δύνανται να υπογράφωσι δύο μάρτυρες αντ’ αυτών. Η ταυτότης των εργατών εξακριβούται δια των εν ταις στήλαις αναγραφομένων ονοματεπωνύμων εργάτου, ειδικότητος, τόπου καταγωγής και διαμονής. Τα αυτά εφαρμόζονται και δια τους μάρτυρας, τους βεβαιούντας δια τους αγράμματους. Κάτωθι των καταστάσεων πληρωθέντων ημερομισθίων αναγράφεται το πληρωθέν ποσόν ολογράφως και αριθμητικώς βεβαιουμένης της πληρωμής υπό του επιβλέποντος. Αι καταστάσεις αύται θεωρούνται υπό της Διευθύνσεως, ελεγχόμεναι υπό του οικείου Τμήματος αυτής. 4.Όταν το έργον εκτελείται δι’ εργολάβων, τότε εξοφλούνται κατά Σάββατον, υπό του επιβλέποντος οι εργολάβοι, αναλόγως της εκτελεσθείσης εργασίας και των εισαχθέντων εν τοις εργοταξίοις και εγκριθέντων υλικών, συμφώνως και προς τους όρους του συμφωνητικού, παρακρατουμένου λόγω συμπληρωματικής εγγυοδοσίας πέντε τοις εκατό δια την εκτελεσθείσαν εργασίαν και 10% δια τα εισαχθέντα εις τα εργοτάξια υλικά. Αι κρατήσεις αύται επιστρέφονται άμα τη προσωρινή παραλαβή τη Διαταγή του Διευθυντού της Διευθύνσεως και εφ’ όσον ήθελεν πιστοποιηθή η πιστή εφαρμογή των όρων του συμφωνητικού και η καλή της εργασίας εκτέλεσις. Εφ’ όσον το συμφωνητικόν ή η Συγγραφή Υποχρεώσεων προβλέπει οριστικήν παραλαβήν, μέρος των ως άνω κρατήσεων, καθοριζόμενον υπό της διακηρύξεως ή του συμφωνητικού ή της Συγγραφής Υποχρεώσεων, επιστρέφεται μετά την οριστικήν παραλαβήν. 5.Αι καταστάσεις των ημερομισθίων ιδιωτών εργατοτεχνιτών, ως και αι αποδείξεις των εργολάβων, χαρτοσημαίνονται κατά τας διατάξεις του Κώδικος των Νόμων «περί τελών χαρτοσήμου». Δια τας κατά Σάββατον εις τους εργολάβους γιγνομένας πληρωμάς, ούσας πληρωμάς εις λογαριασμόν δεν λαμβάνεται εξοφλητική απόδειξις, αλλ’ εκάστοτε προσωριναί τοιαύται, αίτινες κατά την αποπληρωμήν ανταλλάσσονται δι’ εξοφλητικής αποδείξεως δεόντως χαρτοσεσημασμένης. (Μετά την σελ. 600,02)  Σελ. 600,03 Τεύχος 678-Σελ. 65 Κανονισμός  Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων 36.Ζ.γ.2 Εν τη εξοφλητική ταύτη αποδείξει αναγράφεται λεπτομερώς κατά κονδύλιον επί τη βάσει του συμφωνητικού η εκτελεσθείσα υπό του εργολάβου εργασία και το πληρωτέον ποσόν. 6.Δια τους οπλίτας εργαζομένους ως τεχνίτας ή βοηθούς ή εργάτας επί οκτάωρον ημερησίως εις Στρατιωτικά έργα, προβλεπόμενα υπό του παρόντος Κανονισμού, καταβάλλεται ασχέτως βαθμού πρόσθετος αμοιβή καθοριζομένη υπό του Διευθύνοντος το έργον εις ποσόν ανερχόμενον εις τον έν δέκατον πέμπτον του ισχύοντος εκάστοτε ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου. Δια τούτους συντάσσεται ιδία κατάστασις πλη-ρωμής, προσυπογραφομένη  υπό  του   επιβλέποντος, βεβαιούντος και το οκτάωρον της εργασίας, (υπόδ. 24 του από 20.9.55 Β.Δ/τος). Εις τους ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται οι Μόνιμοι τεχνίται του Στρατεύματος, μισθοδοτούμενοι δι’ ειδικού Νόμου. 7.Η πληρωμή των έργων ενεργείται: α)Δια τακτικών ενταλμάτων εκδιδομένων υπέρ του δικαιούχου βάσει τις εκάστοτε πιστοποιήσεως είτε υπό του οικείου Ειδικού Λογιστηρίου είτε υπό του Δευτερεύοντος Διατάκτου. β)Δια χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής εκδιδομένων επ’ ονόματι της εκτελούσης το έργον Μονάδος ή της Μονάδος εις την περιοχήν και επ’ ωφελεία της οποίας εκτελείται το έργον. γ)Εκ της παγίας προκαταβολής δι’ έργα αξίας μέχρις 100.000 δραχμών. Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται δια της αρχικής διαταγής, της εγκρίσεως της δαπάνης. Δια της αυτής διαταγής ορίζεται και το ειδικόν Λογιστήριον ή ο Δευτερεύων Διατάκτης, όστις εκδίδει τα άνω εντάλματα. Προκειμένου περί των έργων Στρατού τα εντάλματα ταύτα εκδίδονται υπό του οικείου Δευτερεύοντος Διατάκτου της περιφερείας της Διευθύνσεως εις την οικονομικήν αρμοδιότητα του οποίου αύτη υπάγεται. Ημερολόγιον έργου Άρθρ.6.-1.Παν στοιχείον, σχέσιν έχον με την εκτέλεσιν του έργου και δυνάμενον να συντελέση εις την εξακρίβωσιν των γενομένων δαπανών, αναγράφεται παρά του επιβλέποντος εις το επί τούτω παρ’ αυτού τηρούμενον ημερολόγιον, οσάκις έχει διαταχθή η τήρησις ημερολογίου υπό του Διευθυντού της Διευθύνσεως. 2.Το ημερολόγιον τούτο, αριθμούμενον και μονογραφόμενον παρά του Διευθυντού της Διευθύνσεως, παραδίδεται εις τον επιβλέποντα, όστις είναι υπεύθυνος απέναντι του προϊσταμένου του δια την ακριβή τήρησιν τούτου. 3.Εν τω ημερολογίω σημειούνται κατά χρονολογικήν τάξιν, άνευ κενών, εις μεν την αριστερά σελίδα: α)Αι διαστάσις, ποσότητες, βάρη των παρά των εργολαβών ή παρά του επιβλέποντος οπωσδήποτε προμηθευομένων υλικών. β)Αι καταμετρήσεις των εκτελουμένων εργασιών καθ’ εβδομάδα αναλυτικώς κατ’ είδη και κατηγορίας. γ)Ο αριθμός των καθ’ εκάστην εργασθέντων εργατοτεχνιτών κατ’ ειδικότητα, προκειμένου περί εκτελέσεως έργου παρά ημερομισθίων εργατοτεχνιτών ή οπλιτών τοιούτων. Σελ. 600,04 Τεύχος 678-Σελ. 66 Εις την δεξιάν σελίδα αναγράφονται: Αι εκάστοτε ενεργούμεναι πληρωμαί, είτε δια προμήθειαν υλικών, είτε δι’ ημερομίσθια εργατών είτε προς τους εργολάβους. 4.Το ημερολόγιον τούτο κλείεται κατά 15νθήμερον και υπογράφεται παρά τε του επιβλέποντος και του επιστάτου, εάν υπάρχη, κατ’ αμφοτέρας τας σελίδας. Το ημερολόγιον, μετά το πέρας της εργασίας, κατατίθεται εις το αρχείον της Διευθύνσεως. Άρθρ.7.-Εάν κατά την εκτέλεσιν του έργου επέλθωσι ζημίαι εκ θεομηνίας, εφαρμόζονται τα εν άρθρ. 35 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) οριζόμενα. Εν τη περιπτώσει καθ’ ην το έργον εκτελείται δι’ ημερομισθίων εργατοτεχνιτών, και προμηθείας υλικού παρά του επιβλέποντος, είτε εκ των αποθηκών του Δημοσίου, είτε δι’ αγοράς, το υπό του άρθρ. 35 του από 20.9.55 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) προβλεπόμενον πρωτόκολλον συντάσσεται υπό του επιβλέποντος. Το Πρωτόκολλον, συνοδευόμενον υπό του πρακτικού της επιτροπής, ο επιβλέπτων υποβάλλει εις την Προϊσταμένην αυτού αρχήν, ήτις μετά της γνωματεύσεως όσον αφορά την ευθύνην του επιβλέποντος υποβάλλει τούτο εις το Υπουργείον δια την παραπομπήν της υποθέσεως εις το Συμβούλιον Έργων. Το άνω Πρωτόκολλον αναγκαιοί αφ’ ενός μεν προς δικαιολόγησιν της επί πλεόν απαιτηθησομένης δια τον λόγον τούτον δαπάνης, αφ’ ετέρου δε δια την σύνταξιν των πρωτοκόλλων παραλαβής και δια την τυχόν διαγραφήν των επί πλέον χρησιμοποιηθησομένων υλικών. Απολογιστική εκτέλεσις έργου δια τμηματικών εργολαβιών ή δια γενικής εργολαβίας-Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργολάβων-Λύσις διαφωνιών Άρθρ.8.-1.Εις την περίπτωσιν απολογιστικής εκτελέσεως έργου δια τμηματικών εργολαβιών ή δια γενικής εργολαβίας ισχύουσιν, όσον αφορά την εκτέλεσιν του έργου και τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργολάβων, αι διατάξεις των σχετικών άρθρων του κεφ. Β΄ του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) επιφυλασσομένου του άρθρ. 33 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) και αι διατάξεις του άρθρ. 52 του από 20.9.55 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) εφ’ όσον δια του παρόντος δεν ορίζεται άλλως. 2.Ανωτάτη αρχή, αποφαινομένη οριστικώς και ανεκκλήτως επί πάντων των δημιουργουμένων μεταξύ υπηρεσίας και εργολάβων ζητημάτων, είναι ο Διευθυντής της οικείας Διευθύνσεως περιβαλλόμενος προς τούτο με πάντα τα δικαιώματα του Υπουργού και του Συμβουλίου Έργων, εκτός της περιπτώσεως διαφωνίας ως προς την ερμηνείαν των όρων της συμβάσεως ή του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) και του παρόντος, οπότε εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρ. 50 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος, ως επίσης της οριστικής εκπτώσεως του εργολάβου, οπότε εφαρμόζεται το άρθρ. 40 του από 20.9.1955 Β.Δ/τος (ΚΕΣΕ) και της χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας, οπότε δια παράτασιν πέραν των 3/4 της συμβατικής υποβάλλει την αίτησιν εις το Υπουργείον συμφώνως τω 