1. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Β. 24296/935  της 27 Αυγ./12 Σεπτ. 1973 (ΦΕΚ Β΄  1039) Περί εγκρίσεως Κανονισμού εκτελέσεως έργων του Ο.Σ.Ε. Έχοντες υπ’ όψιν: 1.Το άρθρ. 13 της παρ. 2 εδάφ. ζ΄ του Β.Δ. 532/72 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί ιδρύσεως του Ο.Σ.Ε. ισχυουσών διατάξεων». 2.Την υπ’ αριθ. 1240/17.8.73 απόφασιν του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. περί εγκρίσεως Κανονισμού εκτελέσεως έργων του Ο.Σ.Ε. 3.Την υπ’ αριθ. 671680/18 Αυγ. 1973 αναφοράν του Ο.Σ.Ε., αποφασίζομεν: Εγκρίνομεν τον Κανονισμόν εκτελέσεως έργων του Ο.Σ.Ε. του οποίου το κείμενον έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ       ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ μ     μ Αντικεί ενον του Κανονισ ού Άρθρ.1.-1.Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τους κανόνας της δι’ αναδόχων εκτελέσεως των έργων του ΟΣΕ, των αφορώντων εις πάσης φύσεως τεχνικά έργα συμπληρωματικώς εφαρμοζομένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικος. 2.Του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται: α)Άπαντα τα τεχνικά έργα, οιασδήποτε φύσεως, άτινα εκτελούνται δια προσωπικού του Ο.Σ.Ε. (μονίμου, εκτάκτου ή ημερομισθίου). β)Αυτοτελή τεχνικά έργα, περί ων η ανωτέρω παρ. 1, συνολικής δαπάνης μέχρι δραχ. 200.000, εφ’ ων αποφασίζουν ελευθέρως τα βάσει των κειμένων εν τω Ο.Σ.Ε. διατάξεων, αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα. 3.Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. λαμβανομένης κατόπιν ητιολογημένης εισηγήσεως της αρμοδίας Δ/νσεως, δύνανται να εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος: α)Έργα εκτελούμενα υπό του Ο.Σ.Ε. κατ’ εντολήν και δια λογαριασμόν τρίτων. β)Έργα στρατιωτικά.         Μελέτη και επίβλεψις των έργων Άρθρ.9.-1.Εάν η αρτία και σύμφωνος προς την μελέτην εκτέλεσις του έργου επιβάλλη την αύξησιν καθ’ οιονδήποτε ποσοστόν οιωνδήποτε και οσωνδήποτε των συμβατικών ποσοτήτων των κονδυλίων του προϋπολογισμού ούτε ο ανάδοχος ούτε ο Ο.Σ.Ε. (Μετά την σελ. 98,604) Σελ. 98,605 Τεύχος 543 - Σελ. 85   «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» 21.Β.ε.1 δικαιούνται να απαιτήσουν μεταβολήν των συμβατικών τιμών μονάδος, εφ’ όσον αι αυξήσεις αύται κατά κονδύλιον μεν δεν εξικνούνται πέραν του διπλασίου των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων, εν συνόλω δε πέραν  του 1/3 του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού, των δύο τούτων όρων λαμβανομένων αθροιστικώς. Εις περίπτωσιν υπερβάσεως των ως άνω ορίων αθροιστικώς, δικαιούται αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι όπως ζητήσουν την μεταβολήν, περιοριστικώς, των συμβατικών τιμών εκείνων μόνον των κονδυλίων, εις α εμφανίζεται αύξησις της συμβατικής ποσότητος πέραν του διπλασίου. Η συμφωνουμένη εν τη περιπτώσει ταύτη, διάφορος της συμβατικής, νέα τιμή μονάδος εκάστου των ως άνω κονδυλίων εφαρμόζεται μόνον επί της πέραν του ανωτέρω ορίου ποσότητος του οικείου κονδυλίου. Ο Ο.Σ.Ε. δικαιούται να περιορίση τα εκτελεστέα υπό του αναδόχου έργα μέχρι του ποσού των 30% του αρχικού προϋπολογισμού άνευ απαιτήσεως τινός εκ μέρους του αναδόχου προς αποζημίωσιν τινά. Ο περιορισμός δύναται να γίνει είτε δια πλήρους περικοπής ωρισμένων ειδών εργασίας (κονδυλίων) είτε και δια περιορισμού των ποσοτήτων διαφόρων ειδών εργασίας ασχέτως αν δια του γενομένου περιορισμού δεν ολοκληρούται το ανατεθέν έργον ή τμήμα αυτού. 2.Ο Ο.Σ.Ε. δικαιούται όπως επιφέρη τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις εις τα συμβατικά σχέδια κατά την διάρκειαν εκτελέσεως των εργασιών και ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόση τας τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ταύτας. Εάν εκ των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων τούτων ήθελον προκύψει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών κονδυλίων του προϋπολογισμού, αύται αθροίζονται μετά των ετέρων αυξομειώσεων, περί ων η προηγούμενη παράγραφος του παρόντος άρθρου και αντιμετωπίζωνται κατά τα υπό της αυτής ως άνω παραγράφου οριζόμενα. Εάν δε εκ των αυτών τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των σχεδίων ήθελον προκύψει νέαι εργασίαι, δι’ ας δεν υφίστανται τιμαί εν τω συμβατικώ τιμολογίω, αι τιμαί τούτων θα καθορίζωνται δια συμφωνίας μεταξύ Ο.Σ.Ε. και αναδόχου, προ της εκτελέσεως των εργασιών τούτων. 3.Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις των ως άνω παρ. 1 και 2 του παροντος άρθρου, η διαδικασία της αναφερθείσης προσυμφωνίας τιμών καθορίζεται υπό της συμβάσεως και των συνημμένων εις ταύτην τευχών. 4.Αι αρμοδιότητες δια την έγκρισιν των υπερβάσεων δαπανών λόγω αυξήσεων ποσοτήτων ή συμπληρώσεων των σχεδίων, ως και των μετά των αναδόχων συμφωνιών δια τον καθορισμόν νέων τιμών ασκούνται υπό των κατά περίπτωσιν αρμοδίων οργάνων του Ο.Σ.Ε. Σελ. 98,606 Τεύχος 543 - Σελ. 86 5.Εις τας εκδιδομένας πιστοποιήσεις πληρωμής των αναδόχων δύνανται να περιλαμβάνωνται ποσότητες κονδυλίων εκτελεσθείσαι καθ’ υπέρβασιν των αντιστοίχων ποσοτήτων του προϋπολογισμού, υπό τον όρον ότι το συνολικώς πιστοποιούμενον ποσόν δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένην δια το οικείον έργον δαπάνην, άλλως περιορίζεται το ως άνω πιστοποιούμενον ποσόν εις τα όρια της εγκεκριμένης δαπάνης, μέχρις ου εγκριθή αρμοδίως η υπέρβασις ταύτης μερίμνη της αρμοδίας δια το έργον Υπηρεσίας. Διακοπή εργασιών - Λύσις συμβάσεως Άρθρ.10.-1.Εν περιπτώσει διακοπής των εργασιών εξ ανωτέρας βίας και συνεχίσεως της διακοπής ταύτης αδιαλείπτως πέραν του τριμήνου, δικαιούνται τόσον ο Ο.Σ.Ε., όσον και ο ανάδοχος όπως ζητήσουν την λύσιν της συμβάσεως. Ο ανάδοχος δικαιούται όπως ζητήση την λύσιν της συμβάσεως και εις περίπτωσιν ολοσχερούς και συνεχούς διακοπής των εργασιών τη εγγράφω εντολή ή αποδεδειγμένη υπαιτιότητι του Ο.Σ.Ε. πέραν του τριμήνου. Ο αιτών την λύσιν της συμβάσεως οφείλει όπως κοινοποιήσει εις τον έτερον σχετικήν έγγραφον δήλωσιν, εντός 10 ημερών από της συμπληρώσεως του τριμήνου της διακοπής, άλλως, διατηρουμένης εν ισχύϊ της συμβάσεως, παρατείνονται αυτοδικαίως αι συμβατικαί προθεσμίαι περαιώσεως του έργου, καθ’ όσον χρόνον διήρκεσεν η κατά τα ανωτέρω διακοπή. Μετά την παρέλευσιν και νέας τριμήνου περιόδου, δύναται ο αιτών να ζητήση την λύσιν της συμβάσεως εντός της αυτής ως άνω 10ημέρου προθεσμίας. 2.Ο Ο.Σ.Ε. δύναται μονομερώς να διαλύση την σύμβασιν εν περιπτώσει πτωχεύσεως του αναδόχου. 3.Εν περιπτώσει θανάτου του αναδόχου, ή θέσεως τούτου υπό δικαστικήν αντίληψιν ή εις κατάστασιν απαγορεύσεως ή προκειμένου περί αναδόχων Εταιρειών, εν περιπτώσει διαλύσεως τούτων, ο Ο.Σ.Ε. έχει ελευθέραν εκλογήν, είτε να λύση μονομερώς την σύμβασιν είτε να εξακολουθήση την συμβατικήν σχέσιν με τους, κατά περίπτωσιν, Κληρονόμους, ή τον σύνδικον της πτωχεύσεως, ή τον νόμιμον εκπρόσωπον του αναδόχου. 4.Εις απάσης τας περιπτώσεις λύσεως συμβάσεως, έχουν εφαρμογήν αι διαδικασίαι παραλαβής των εργασιών και τακτοποιήσεως των μετά των αναδόχων οικονομικών σχέσεων, ως αύται καθορίζονται υπό του παρόντος Κανονισμού δια τα κανονικώς περαιούμενα έργα. 21.Β.ε.1 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων»     Παραλαβή των έργων Άρθρ.11.-1.Τα περαιωθέντα έργα παραλαμβάνονται προσωρινώς και οριστικώς υπό Επιτροπών οριζομένων υπό των προς τούτο εξουσιοδοτημένων οργάνων του Ο.Σ.Ε. και αποτελουμένων εξ υπαλλήλων του Ο.Σ.Ε., τη συμμετοχή ενίοτε, κατά την κρίσιν των ως άνω εξουσιοδοτημένων οργάνων, και τεχνικών δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών. 2.Έργα δαπάνης μέχρι δραχ. 150.000, ή έργα μη απαιτούντα ως εκ της φύσεώς των, συντήρησιν, δύνανται να παραλαμβάνωνται εφ’ άπαξ οριστικώς, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται υπό της συμβάσεως. 3.Δια της προσωρινής παραλαβής ελέγχονται αι εκτελεσθείσαι εργασίαι ποσοτικώς και ποιοτικώς, κατά την κρίσιν της Επιτροπής. Εις τα καθήκοντα της Επιτροπής ανάγεται και η εξέτασις των δαπανών του έργου. Η Επιτροπή αναφέρεται επίσης εν τω πρωτοκόλλω εις τον χρόνον εκτελέσεως του έργου, εν σχέσει προς τας υπό της συμβάσεως καθοριζομένας προθεσμίας, παραθέτει δε εν τούτω και τυχόν υποβληθέντα αυτή αιτήματα του αναδόχου. 4.Δια της οριστικής παραλαβής, διενεργουμένης μετά την ως άνω προσωρινήν, ελέγχεται εκ νέου η καλή κατάστασις των εργασιών και η συμμόρφωσις του αναδόχου προς τας υποχρεώσεις συντηρήσεως τούτων μέχρι της οριστικής παραλαβής. Κατά το μεταξύ της προσωρινής και οριστικής παραλαμβής διάστημα ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάναις του εις την συντήρησιν του έργου, επανορθών οιανδήποτε ζημίαν ή φθοράν αυτού οφειλομένην εις κακήν κατασκευήν ή εις ελαττωματικά υλικά. 5.Αι Επιτροπαί παραλαβών εν γένει, συντάσσουν σχετικά πρωτόκολλα και υποβάλλουν ταύτα εις τον Ο.Σ.Ε. προς έγκρισιν. Πάσα παραλαβή θεωρείται συντελεσθείσα δια της εγκρίσεως του οικείου πρωτοκόλλου υπό του αρμοδίου οργάνου του Ο.Σ.Ε. 6.Η προσωρινή παραλαβή έργου διενεργείται εντός του υπό της συμβάσεως προβλεπομένου χρονικού διαστήματος από της βεβαιωθείσης περαιώσεως των εργασιών και όπερ διάστημα δεν δύναται να καθορίζεται μεγαλύτερον των 3 μηνών. Δια την διενέργειαν της προσωρινής παραλαβής απαιτείται η σύνταξις της τελικής επιμετρήσεως των εργασιών και των συνοδευόντων ταύτην πάσης φύσεως επιμετρικών στοιχείων και σχεδίων, ήτις σύνταξις βαρύνει τον ανάδοχον του έργου, υποχρεούμενον όπως έχη υποβάλλει πάντα τα ανωτέρω εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Ο.Σ.Ε. μέσω του επιβλέποντος Μηχανικού, προς έλεγχον, μέχρι της περαιώσεως των εργασιών. Εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως του αναδόχου εν όλω ή εν μέρει προς την ως άνω υποχρέωσίν του, το ανωτέρω καθοριζόμενον δια την διενέργειαν της προσωρινής παραλαβής χρονικόν διάστημα, άρχεται μετρούμενον από της ημερομηνίας υποβολής υπό του αναδόχου, ή συμπληρώσεως υπ’ αυτού, των προαναφερθέντων στοιχείων. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως διενεργείας της προσωρινής παραλαβής υπαιτιότητι του Ο.Σ.Ε. πέραν της ως άνω καθοριζομένης προθεσμίας, δύναται να επιστραφή ή να μειωθή η εγγύησις καλής εκτελέσεως, ή και να αντικατασταθούν αι εν τοις λογαριασμοίς κρατήσεις εγγυήσεως δι’ εγγυητικής επιστολής, υπό όρους καθοριζομένους εν τη συμβάσει. Η επιστροφή ή μείωσις των ανωτέρω εγγυήσεων, αποφασίζεται υπό του αρμοδίου δια την υπογραφήν της οικείας συμβάσεως οργάνου. 7.Η οριστική παραλαβή διενεργείται εντός του υπό της συμβάσεως προβλεπομένου χρόνου μη δυναμένου να υπερβή τους 12 μήνας, αρχομένου δε από της ημερομηνίας διενεργείας της προσωρινής παραλαβής. Ο χρόνος ούτος εις περίπτωσιν καθυστερήσεως διενεργείας της προσωρινής παραλαβής υπαιτιότητι του Ο.Σ.Ε., άρχεται προσμετρούμενος από του χρόνου καθ’ ον έδει να διενεργηθή η προσωρινή παραλαβή, αποκλειομένης όμως, εν πάση περιπτώσει, της διενεργείας οριστικής παραλαβής προ της προσωρινής. Εις περιπτώσεις ειδικών έργων, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε., δύναται να προβλεφθή εν τη ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων χρόνος μείζων των δώδεκα μηνών και το πολύ μέχρις 24 μηνών από της προσωρινής μέχρι της οριστικής παραλαβής. Εις περίπτωσιν καθ’ ην υπαιτιότητι του Ο.Σ.Ε. παρέλθη ο χρόνος εντός του οποίου έδει να έχη συντελεσθή η προσωρινή και η οριστική παραλαβή, η παραλαβή του έργου θεωρείται ως οριστικώς συντελεσθείσα. 8.Ο Ο.Σ.Ε. δύναται να χρησιμοποιήση τμήματα ή και το σύνολον έργου προ της παραλαβής τούτου, αναλαμβάνων εν τη περιπτώσει ταύτη την ευθύνην δια τας εκ της χρήσεως φθοράς ή ζημίας του έργου. Η τοιαύτη υπό του Ο.Σ.Ε. χρησιμοποίησις του έργου δεν θεωρείται ως παραλαβή. 9.΄Απασαι αι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, θα περιλαμβάνωνται εις τα συμβατικά τεύχη. (Μετά την σελ. 98,606) Σελ. 98,607 Τεύχος 543 - Σελ. 87 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» 21.Β.ε.1   Επίλυσις διαφορών Άρθρ.12.-1.Άπασαι αι κατά την εκτέλεσιν των έργων ή και μετ’ αυτήν ή και οποτεδήποτε λόγω αυτής ανακύπτουσαι οιασδήποτε φύσεως διαφοραί μεταξύ του Ο.Σ.Ε. και των αναδόχων, επιλύονται υπό των Τακτικών Πολιτικών Δικαστηρίων ή και δια διαιτησίας, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 867 και επόμενα του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. 2.Δύναται ωσαύτως να προβλεφθή εις τας καταρτιζομένας συμβάσεις η ευχέρεια όπως, συγκεκριμένα όργανα του Ο.Σ.Ε., προβαίνουν εις εξώδικον διακανονισμόν ρητώς κατανομαζομένων διαφορών μεταξύ του Ο.Σ.Ε. και των αναδόχων. 3.Εάν κατά την εκτέλεσιν των εργασιών ανακύψουν μεταξύ του Ο.Σ.Ε. και του αναδόχου διαφωνίαι ο ανάδοχος δεν δύναται να διακόψη την εκτέλεσιν των εργασιών ή ν’ αναστείλη την πρόοδον αυτών,εκτός εάν ζητήση τούτο εγγράφως ο Ο.Σ.Ε.  Δ Τελικαί ιατάξεις Άρθρ.13.-Εις απάσας τας συμβάσεις εκτελέσεως έργων, δέον όπως γίνεται ειδική μνεία περί των κάτωθι: α)Περί εγγυήσεως εκ μέρους του αναδόχου της ακριβείας των υπ’ αυτού προσφερθεισών τιμών, κατά το άρθρ. 696 Α.Κ. β)Περί ρητής και ανεπιφυλάκτου παραιτήσεως του αναδόχου παντός δικαιώματός του εκ του άρθρ. 388 Α.Κ., και  γ)Περί της ισχύος των εκάστοτε κειμένων διατάξεων περί αναθεωρήσεως των συμβατικών τιμών των έργων του Ο.Σ.Ε.     μ ­ Ισχύς του Κανονισ ού   μ  Δ Καταργού εναι ιατάξεις Άρθρ.14.-1.Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της επομένης της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διέπονται δε υπό των διατάξεων αυτού άπαντα τα μετά την έναρξιν της ισχύος του διακηρυχθησόμενα προς εκτέλεσιν έργα. 2.Δια τα έργα τα οποία διεκηρύχθησαν ή η εκτέλεσις των οποίων ανετέθη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν ισχύουσαι αι προγενέστεραι σχετικαί διατάξεις, έστω και αν η υπογραφή των συμβάσεων εγένετο μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος. 3.Από της ισχύος του παρόντος, καταργείται πάσα προγενεστέρα διάταξις αναφερομένη εις τα διεπόμενα υπό του παρόντος Κανονισμού έργα. Σελ. 98,608 Τεύχος 543 - Σελ. 88 21.Β.ε.1 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» Άρθρ.2.-1.Δια την εκπόνησιν μελέτης έργου τινός απαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει να προβλέπεται τούτο εις το εγκεκριμένον Πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. Επί εκτάκτων περιπτώσεων εκτελέσεως έργων μη προβλεπομένων υπό του εγκεκριμένου Προγράμματος, η εκπόνησις της μελέτης αποφασίζεται υπό των κατά τας διεπούσας τον Ο.Σ.Ε. διατάξεις αρμοδίων οργάνων αυτού. 2.Αι μελέται των έργων εκπονούνται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου είτε υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Σ.Ε, είτε υπό ιδιωτών, δύναται δε να περιλαμβάνουν πλην των πάσης φύσεως σχεδίων και των ειδικών επί μέρους μελετών και τας τεχνικάς προδιαγραφάς και τα τεύχη δημοπρατήσεως. 3.Κατά τα διάφορα στάδια εκπονήσεως ως ανωτέρω εκάστης μελέτης έργου, ενημερούνται αι σχετιζόμεναι προς το έργον Υπηρεσίαι του Ο.Σ.Ε. επί της πορείας της μελέτης και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία αρμοδιότητός των δια την καλυτέραν προσαρμογήν του μελετωμένου έργου εις τας απαιτήσεις και τας ανάγκας, ας τούτο προώρισται να καλύψη. 4.Αι μελέται εγκρίνονται υπό των κατά περίπτωσιν αρμοδίων προς τούτο οργάνων, κατά τας κειμένας εν τω Ο.Σ.Ε. διατάξεις. 5.Τα τυποποιημένα τεύχη δημοπρατήσεως, τα περιλαμβάνοντα τους γενικούς όρους δημοπρατήσεως και εκτελέσεως των έργων, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εγκρίνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. 6.Η επίβλεψις της εκτελέσεως των έργων ασκείται είτε υπό τεχνικών υπαλλήλων του Ο.Σ.Ε., είτε υπό ιδιωτών κεκτημένων τα κατά νόμον οριζόμενα προσόντα. Τα καθήκοντα και αι αρμοδιότητες των επιβλεπόντων καθορίζονται εκ των κειμένων γενικών διατάξεων εν συνδυσμώ προς τας σχετικάς διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Σ.Ε., ως αύται εκάστοτε ισχύουν και προς τας ειδικάς διατάξεις των συμβατικών τευχών εκτελέσεως εκάστου συγκεκριμένου έργου. (Μετά την σελ. 98,50(α) Σελ. 98,601 Τεύχος 543 - Σελ. 81 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» 21.Β.ε.1     Εκτέλεσις των έργων Άρθρ.3.-1.Ο ανάδοχος δια την εκτέλεσιν έργου τινός, αναδεικνύεται δι’ ενός εκ των κάτωθι τρόπων: α)Δια δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού β)Δια μειοδοτικού διαγωνισμού κατόπιν προσκλήσεων γ)Δια προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού δ)Δι’ απ’ ευθείας άνευ διαγωνισμού αναθέσεως. Η επιλογή ενός εκ των ανωτέρω τρόπων, αποφασίζεται βάσει των κατά περίπτωσιν δεδομένων και συνθηκών υπό των προς τούτο αρμοδίων οργάνων, κατά τας εν τω Ο.Σ.Ε. κειμένας διατάξεις. 2.Ειδικώτερον δια την εκτέλεσιν δια τινος των ως άνω 1γ και 1δ τρόπων, δέον όπως συντρέχη ειδικός λόγος. Τοιούτος λόγος συντρέχει εις τας κατωτέρω, ενδεικτικώς αναφερομένας περιπτώσεις: α)Κατεπείγον του έργου. β)Εμπιστευτικόν ή απόρρητον του έργου. γ)Περίπτωσις θεομηνιών ή αποτροπή επικειμένων κινδύνων. δ)Περίπτωσις εκπτώσεως του αναδόχου, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον λύσις της συμβάσεως εκτελέσεως έργου. ε)Το είδος και η φύσις του έργου επιβάλλουν όπως τούτο εκτελεσθή υπό ωρισμένου ή ωρισμένων κατασκευαστών. ς)Ως εκ της φύσεως του έργου ή των συμπαρομαρτουσών συνθηκών η διεξαγωγή διαγωνισμού κρίνεται ασύμφορος δια τον Ο.Σ.Ε. ή το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού κρίνεται ασύμφορον. ζ)Περίπτωσις εγκατεστημένου ήδη εις την περιοχήν του έργου ή εντός αυτού τούτου του έργου αναδόχου. η)Οσάκις το υπό εκτέλεσιν έργον αποτελεί πρωτότυπον πρότασιν του εις ον η ανάθεσις. θ)Οσάκις ο εις ον ανατίθεται έχει το προνόμιον εκτελέσεως του έργου. ι)Οσάκις πρόκειται περί απλών εργασιών δαπάνης κατωτέρας των 200.000 δραχμών. 3.Οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί διεξάγονται γενικώς μεταξύ ημεδαπών αναδόχων έργων. Κατ’ εξαίρεσιν, εις ειδικάς περιπτώσεις και μόνον κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε., δύναται να διεξαχθούν διεθνείς διαγωνισμοί, τηρουμένων των υφισταμένων πάσης φύσεως σχετικών Νόμων, αποφάσεων και Εγκυκλίων, εν τω πνεύματι της ευρυτάτης χρησιμοποιήσεως των εγχωρίων δυνάμεων. 4.Τα εφαρμοζόμενα συστήματα διεξαγωγής των διαγωνισμών καθορίζονται ως κάτωθι: Σελ. 98,602 Τεύχος 543 - Σελ. 82 α)Μυστικός διαγωνισμός δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού συντεταγμένων υπό της υπηρεσίας. β)Μυστικός διαγωνισμός δι’ ενιαίας κατ’ αποκοπήν τιμής δια την κατασκευήν ολοκλήρου έργου, ή συγκεκριμένου τμήματος έργου, βάσει μελέτης εκπονουμένης κατά τα εν άρθρ. 2 παρ. 2 οριζόμενα ή και υπό των διαγωνιζομένων, εάν τούτο προβλέπεται υπό της Διακηρύξεως. γ)Μυστικός διαγωνισμός δια ποσοστού εκπτώσεως εις ακεραίας μονάδας επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας. 5.Οι διαγωνιζόμενοι προσκαλούνται δι’ ενός εκ των κάτωθι τρόπων: α)Δια του Τύπου, δημοσιευομένης προς τούτο της σχετικής διακηρύξεως 15 τουλάχιστον ημέρας προ της διενεργείας της δημοπρασίας προκειμένου περί έργων αξίας από 1.000.000 μέχρι 2.500.000 δραχμών ή τουλάχιστον 20 ημέρας προκειμένου περί έργων αξίας υπερτέρας των 2.500.000 δραχμών. Η έκτασις της δημοσιεύσεως αποφασίζεται υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως. Εις περίπτωσιν επαναληπτικού διαγωνισμού, αι προθεσμίαι μειούνται αντιστοίχως εις 10 και 15 ημέρας τουλάχιστον από της δημοπρασίας. Εις περίπτωσιν έργου αξίας μικροτέρας του 1.000.000 δραχ. η προθεσμία δημοσιεύσεως μειούται εις 10 ημέρας. Εις περίπτωσιν ειδικών έργων, δι’ ας η υποβολή προσφοράς απαιτεί σοβαροτέραν μελέτην του θέματος και συγκέντρωσιν πολλών στοιχείων, ο χρόνος διεξαγωγής από της δημοσιεύσεως, καθορίζεται αναλόγως. β)Δια προσωπικών προσκλήσεων επιδιδομένων εις τους προσκαλουμένους. Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού από της επιδόσεως των προσκλήσεων καθορίζεται κατά τα ανωτέρω εν εδαφ. α΄. 6.α.)Τα έργα γενικώς εκτελούνται υπό εργολάβων Δημοσίων Έργων, διαθετόντων το αντίστοιχον, αναλόγως της κατηγορίας και του ύψους του προϋπολογισμού του έργου, Εργολαβικόν Πτυχίον, κατά τα ισχύοντα εις τα Δημόσια Έργα. β)Προκειμένου περί ειδικών κατασκευών, των οποίων το μέγιστον μέρος του έργου κατασκευάζεται εις ειδικά εργοστάσια ή εκτελείται υπό ειδικευμένων Οίκων ή τεχνιτών, δύναται εις τον διαγωνισμόν να γίνωνται δεκτοί και οι ως άνω ή και να διενεργήται διαγωνισμός αποκλειστικώς μεταξύ των ειδικευμένων τούτων εργοστασίων, Οίκων ή τεχνιτών (ως π.χ. γέφυραι μεταλλικαί, μονώσεις κλπ.). 21.Β.ε.1 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» γ)Προκειμένου περί έργων αξίας κατωτέρας των 400.000 δραχμών, εάν κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμόν ουδείς επέδωκε προσφοράν, είναι δυνατή, κατά την επανάληψιν του διαγωνισμού, η αποδοχή συμμετοχής και εμπειροτεχνών. δ)Οσάκις πρόκειται περί απλών εργασιών δαπάνης κατωτέρας των 300.000 δραχ. δύναται να γίνη ανάθεσις είτε εις εργολάβον, είτε εις εμπειροτέχνην παρέχοντα τα εχέγγυα καλής εκτελέσεως. 7.Δι’ όσα εκ των έργων, των περιλαμβανόντων ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, προϋπολογιζομένης αξίας ανωτέρας των δραχ. 300.000, ήθελεν αποφασισθή ενιαία εκτέλεσις, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δέον όπως προσκομίζουν μετά της προσφοράς των στοιχεία αποδεικνύοντα ότι δια το συγκεκριμένον εκάστοτε έργον ευρίσκονται εν κοινοπραξία μετά εργολήπτου ηλεκτρομηχανολογικών έργων, κατόχου πτυχίου αναλόγου τάξεως. Αι Εταιρείαι Ε΄ τάξεως, δύνανται να συμμετέχουν εις τους διαγωνισμούς τούτους και ουχί εν κοινοπραξία μετά εργολήπτου ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Εις έργα περιλαμβάνονται μόνον ή κυρίως ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις αξίας άνω των δραχ. 100.000, ως ανάδοχοι αναδεικνύονται εργολήπται ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Έργα της ως άνω κατηγορίας, προϋπολογιζομένης αξίας κάτω των δραχ. 100.000 δύνανται να εκτελούνται και υπό εμπειροτεχνών. 8.Η κατακύρωσις εις τον ανάδοχον του έργου, ανάγεται εις την αρμοδιότητα των εκ των κειμένων εν τω Ο.Σ.Ε. διατάξεων αρμοδίων οργάνων. Δια της διαδικασίας προς ανάδειξιν αναδόχου κατά τα εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, επιδιώκεται βασικώς η έγκαιρος και αρτία κατασκευή των έργων. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί απόλυτον κριτήριον η ευθηνοτέρα προσφορά, δια την, κατά τα ανωτέρω, κατακύρωσιν της εκτελέσεως ενός έργου. 9.Άπασαι αι λεπτομέρειαι της διαδικασίας δια την ανάδειξιν αναδόχου και κατακύρωσιν των έργων, περιλαμβάνονται εις τα εκπονούμενα υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ο.Σ.Ε. τεύχη δημοπρατήσεως άτινα, ομού μετά των λοιπών τευχών της μελέτης, εγκρίνονται παρά των εκ των κειμένων εν τω Ο.Σ.Ε. διατάξεων, αρμοδίων οργάνων, πλην των τυποποιημένων τευχών δι’ ας ισχύει η διάταξις της παρ. 5 του προηγουμένου άρθρ. 2 του παρόντος. 10.Μετά την κατακύρωσιν της εκτελέσεως έργου τινός καταρτίζεται μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας, έγγραφος σύμβασις εκτελέσεως του έργου, ήτις θεωρείται υπό της Υπηρεσίας Δικαστικού του Ο.Σ.Ε. ως προς τας νομικάς αυτής διατάξεις και ως προς το σύμφωνον αυτής προς την απόφασιν κατακυρώσεως. Η τοιαύτη υπό της Υπηρεσίας Δικαστικού θεώρησις δεν απαιτείται εφ’ όσον πρόκειται περί συμβάσεων περιεχουσών τυποποιημένους όρους, συμφώνως προς τεθεωρημένον παρ’ αυτής υπόδειγμα. Η σύμβασις εκτελέσεως έργου μονογραφείται υπό της συνταξάσης ταύτην Υπηρεσίας, υπογράφεται υπό του αναδόχου και υπό του προς τούτο αρμοδίου οργάνου του Ο.Σ.Ε. και το μεν πρωτότυπον κατατίθεται εις το αρχείον της Υπηρ. Δικαστικού, αντίγραφα δε ταύτης κοινοποιούνται εις τας αρμοδίας Τεχνικάς και Οικονομικάς Υπηρεσίας. Εγγυήσεις Άρθρ.4.-1.Δια την συμμετοχήν εις διαγωνισμόν δια την ανάδειξιν αναδόχου εκτελέσεως έργου, απαιτείται κατ’ αρχήν η συνυποβολή μετά της προσφοράς και εγγυήσεως. Υπό της διακηρύξεως καθορίζεται εκάστοτε το είδος της εγγυήσεως συμμετοχής, ως και το ύψος ταύτης, μη δυνάμενον να υπερβή το ποσοστόν 3% του ποσού της προσφοράς. 2.Κατά την υπογραφήν των συμβάσεων εκτελέσεως έργου, κατατίθεται υπό του αναδόχου εγγύησις καλής εκτελέσεως, ύψους αναφερομένου εις τα σχετικά τεύχη δημοπρατήσεως και καθοριζομένου δια του παρόντος εις ποσοστόν 5% επί της ολικής αξίας του αντικειμένου της συμβάσεως. Η αρχική αύτη εγγύησις συμπληρούται και δια παρακρατήσεως ποσού εξ εκάστου λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου οριζομένου εις ποσοστόν 10% επί της πιστοποιουμένης αξίας των εκάστοτε εκτελεσθεισών εργασιών. 3.Δι’ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε., καθορίζονται ο τύπος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν και καλής εκτελέσεως, των συμβάσεων. Δι’ αποφάσεων του Διοικητού του Ο.Σ.Ε. καθορίζονται ωσαύτως τα της αποδόσεως, παρακρατήσεως ή καταπτώσεως των ως άνω εγγυήσεων, ως και τα της αντικαταστάσεως δι’ εγγυητικών επιστολών ωρισμένου τύπου των λόγω εγγυήσεως παρακρατήσεων εκ των λογαριασμών πληρωμής των αναδόχων. Πιστοποιήσεις - Πληρωμαί - Προκαταβολαί Άρθρ.5.-1.Αι προς τον ανάδοχον έργου πληρωμαί γίνονται τμηματικώς, συν τη προόδω της εκτελέσεως των εργασιών και βάσει πιστοποιήσεως, εκδιδομένης υπό του επιβλέποντος μηχανικού, ελεγχομένης υπό της αρμοδίας δια το έργον Υπηρεσίας και εγκρινομένης υπό του κατά περίπτωσιν αρμοδίου οργάνου. 2.Δια την πραγματοποίησιν της προς ανάδοχον έργου πληρωμής, απαιτείται η προσκόμισις υπ’ αυτού των υπό των κειμένων διατάξεων και υπό της συμβάσεως   του   έργου   προβλεπομένων   αποδεικτικών εκπληρώσεως απασών των νομίμων και των συμβατικών υποχρεώσεών του. (Μετά την σελ. 98,602) Σελ. 98,603 Τεύχος 543 - Σελ. 83 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» 21.Β.ε.1 3.Εις την διακήρυξιν εκτελέσεως του έργου, δύναται να προβλεφθή η χορήγησις εις τον ανάδοχον του έργου προκαταβολής, έναντι ισοπόσου εγγυητικής επιστολής, η προέλευσις και ο τύπος της οποίας καθορίζεται ως εν άρθρ. 4 παρ. 3 του παρόντος: α)Προκειμένου περί έργου αξίας μέχρι 15.000.000, η προκαταβολή αύτη δεν δύναται να υπερβή το 20% της συμβατικής αξίας του έργου, αποσβέννυται δε τμηματικώς, δια παρακρατήσεως εξ εκάστης πιστοποιήσεως πληρωμής του αναδόχου ποσοστού 25% επί της πιστοποιουμένης αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών. β)Προκειμένου περί έργων αξίας μείζονος των 15.000.000 δραχμών το ποσοστόν της προκαταβολής ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενον να υπερβή το ποσοστόν 20% της συμβατικής αξίας του έργου αποσβέννυται δε κατά τα ανωτέρω εν εδαφ. α΄ οριζόμενα. Εις περίπτωσιν ποσοστού προκαταβολής μικροτέρου του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου, μειούται αναλόγως και το ποσοστόν αποσβέσεως ταύτης. Δια της χορηγήσεως προκαταβολής επιδιώκεται η διευκόλυνσις του αναδόχου δια την έγκαιρον και ταχείαν εκτέλεσιν των εργασιών, ως και η αντιμετώπισις της επιδράσεως των τυχόν αυξήσεων των τιμών του έργου. 4.Τα της εκχωρήσεως του έργου και του εργολαβικού ανταλλάγματος, ρυθμίζονται δια των συμβατικών τευχών εν τω πλαισίω των εκάστοτε κειμένων σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.    ­     ­ Υποχρεώσεις Αναδόχου Ποιότης Έργων Εκπτώσεις Άρθρ.6.-1.Ο ανάδοχος έργου υποχρεούται όπως εκτελέση τούτο συμφώνως προς την εγκεκριμένην μελέτην, προς τους όρους της συμβάσεως εκτελέσεως του έργου και προς τας διδομένας, εντός των όρων της συμβάσεως αυτώ υπό του επιβλέποντος Μηχανικού και υπό της αρμοδίας δια το έργον Υπηρεσίας του Ο.Σ.Ε. εγγράφους εντολάς και οδηγίας. 2.Υποχρεούται ωσαύτως ο ανάδοχος όπως τηρή τας εν γένει Αστυνομικάς και άλλας διοικητικάς διατάξεις, ευθυνόμενος δια πάσαν παράβασιν τούτων. 3.Εις την σύμβασιν εκτελέσεως του έργου και εις τα συνοδεύοντα ταύτην συμβατικά τεύχη, αναλύονται λεπτομερέστερον αι εις τας προηγουμένας παραγράφους μνημονευόμεναι υποχρεώσεις του αναδόχου. Σελ. 98,604 Τεύχος 543 - Σελ. 84 4.Εάν ο ανάδοχος έργου δεν εκπληροί προσηκόντως τας εκ της συμβάσεως απορρεούσας υποχρεώσεις του, δύναται να κηρυχθή έκπτωτος, εκδιδομένης και κοινοποιουμένης αυτώ σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου και τηρουμένης της υπό της συμβάσεως εκτελέσεως του έργου προβλεπομένης διαδικασίας. Εις περίπτωσιν εκπτώσεως του αναδόχου, πάσα εις χείρας του Ο.Σ.Ε. εγγύησις καλής εκτελέσεως καταπίπτει υπέρ του Ο.Σ.Ε. λόγω ποινής, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίσιν του κατά περίπτωσιν αρμοδίου οργάνου του Ο.Σ.Ε., δικαιουμένου άμα του Ο.Σ.Ε. όπως αξιώση σωρευτικώς και την αποκατάστασιν πάσης θετικής και αποθετικής αυτού ζημίας. Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ο.Σ.Ε. δύναται να περιορισθούν αι ανωτέρω εις  βάρος του εκπτώτου αναδόχου δυσμενείς συνέπειαι  εις το προσήκον μέτρον. 5.Ο Ο.Σ.Ε. δικαιούται όπως απαιτήσει την, επιμελεία και δαπάνη του αναδόχου, αποκατάστασιν παντός ποιοτικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος του έργου, διαπιστουμένου κατά την διάρκειαν της κατασκευής, ή και μετά το πέρας ταύτης, μέχρι της οριστικής παραλαβής. Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς την ως άνω απαίτησιν του Ο.Σ.Ε., εντός του υπό του τελευταίου οριζομένου κατά περίπτωσιν ευλόγου χρόνου, ο Ο.Σ.Ε. δικαιούται είτε να κηρύξη τον ανάδοχον έκπτωτον, είτε να προβή εις την διόρθωσιν του ελαττώματος εις βάρος και δια λογαριασμόν του αναδόχου, τηρουμένης της υπό της οικείας συμβάσεως οριζομένης διαδικασίας. Εάν η διόρθωσις του ελαττώμματος δεν είναι ευχερής τεχνικώς, ή αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες, δύναται ο Ο.Σ.Ε., να επιβάλη ανάλογον περικοπήν του εργολαβικού ανταλλάγματος. 21.Β.ε.1 «Εκτέλεση Έργων Ο.Σ.Ε.και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» μ  ­    Προθεσ ία Ποινικαί ρήτραι Άρθρ.7.-1.Εις πάσαν σύμβασιν εκτελέσεως έργου ορίζεται προθεσμία περαιώσεως αυτού εν τω συνόλω ή και κατά τμήματα. Δια την περίπτωσιν υπερβάσεως των συμβατικών προθεσμιών, υπαιτιότητι του αναδόχου, καθορίζεται υπό της συμβάσεως υπέρ του Ο.Σ.Ε. ημερησία ποινική ρήτρα. 2.Ο καθορισμός των προθεσμιών περαιώσεως, του ύψους της ημερησίας ποινικής ρήτρας και της διαδικασίας καταπτώσεως ταύτης υπέρ του Ο.Σ.Ε., ανάγεται εις την αρμοδιότητα του δια την έγκρισιν της μελέτης και των τευχών δημοπρατήσεως αρμοδίου οργάνου του Ο.Σ.Ε. 3.Η απόφασις περί καταπτώσεως ποινικής ρήτρας υπέρ του Ο.Σ.Ε., λαμβάνεται υπό του αρμοδίου προς τούτο, κατά περίπτωσιν οργάνου, συμφώνως προς τας εν τω Ο.Σ.Ε. κειμένας διατάξεις. 4.Εις περίπτωσιν υπερβάσεως των συμβατικών προθεσμιών περαιώσεως του έργου ουχί υπαιτιότητι του αναδόχου εγκρίνονται υπό των προς τούτο, κατά περίπτωσιν, αρμοδίων οργάνων του Ο.Σ.Ε. ανάλογος παράτασις των ως άνω προθεσμιών, αποκλειομένης πάντως εν τη περιπτώσει ταύτη, της υπό του αναδόχου προβολής οιωνδήποτε αξιώσεων προς αποζημίωσιν, συνεπεία της τοιαύτης παρατάσεως των προθεσμιών, εκτός εάν το έργον διακοπή πλήρως τη εγγράφω εντολή ή αποδεδειγμένη υπαιτιότητι του Ο.Σ.Ε., οπότε ο ανάδοχος δικαιούται εκτός της αναλόγου παρατάσεως των προθεσμιών και αποζημιώσεως μόνον δια τας θετικάς ζημίας αυτού και δια τον χρόνον από της εγγράφου περί τούτου οχλήσεως και εφεξής, μέχρι της χορηγήσεως υπό του Ο.Σ.Ε. εντολής περί επαναλήψεως των εργασιών. 5.Η υπέρ του Ο.Σ.Ε. κατάπτωσις ποινικής ρήτρας, δεν αίρει τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα αυτού προς κήρυξιν εκπτώτου του αναδόχου, ή και προς αποκατάστασιν πάσης θετικής και αποθεματικής ζημίας του, αποτόκου της καθυστερήσεως των εργασιών.      ­  μ       Κίνδυνος του έργου Ζη ίαι εξ ανωτέρας βίας Άρθρ.8.-1.Ο ανάδοχος του έργου φέρει τον κίνδυνον έναντι του Ο.Σ.Ε. δια πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας και εκ τυχαίων ακόμη γεγονότων, ή και εξ ανωτέρας έτι βίας, προξενηθησομένην φθοράν ή ζημίαν εις το έργον, ή εις τας εγκαταστάσεις και τα υλικά του ιδίου ή του Ο.Σ.Ε. ως και εις οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχείον του ιδίου, του Ο.Σ.Ε., ή οιουδήποτε τρίτου υποχρεούμενος όπως επιμελεία και δαπάναις αυτού αποκαθιστά πάσαν τοιαύτην φθοράν και ζημίαν, επιφυλασσομένων των εν ταις κατωτέρω παραγράφοις του παρόντος άρθρου οριζομένων. 2.Αι ως άνω ευθύναι του αναδόχου, υφιστάμεναι καθ’ όλην την διάρκειαν εκτελέσεως των εργασιών και μέχρις της οριστικής παραλαβής του έργου, εξακολουθούν να υφίστανται και μετά ταύτα, συμφώνως προς τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Κατ’ εξαίρεσιν ο ανάδοχος δεν υποχρεούται εις την αποκατάστασιν ζημιών και φθορών του έργου, εμφανισθεισών μετά την προσωρινήν παραλαβήν αυτού, εάν οφείλωνται ουχί εις κακήν κατασκευήν ή εις ελαττωματικά υλικά, αλλ’ εις ανωτέραν βίαν ή τυχαία γεγονότα ή την εκ μέρους του Ο.Σ.Ε. κακήν χρήσιν του έργου. 3.Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει ωσαύτως προσωπικώς και αποκλειστικώς έναντι του Ο.Σ.Ε. απάσας τας ευθύνας δια τα, κατά την διάρκειαν εκτελέσεως των εργασιών, τυχόν συμβησόμενα εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας ατυχήματα ή ζημίας εις το προσωπικόν αυτού, εις το προσωπικόν της εργοδότιδος ή και εις οιονδήποτε τρίτον. 4.Δια της συμβάσεως εκτελέσεως του έργου και των συνημμένων εις ταύτην συμβατικών τευχών, καθορίζονται λεπτομερώς αι εκ των ως άνω ευθυνών του αναδόχου απορρέουσαι υποχρεώσεις αυτού, ως και αι διαδικασίαι δια τας περιπτώσεις προκληθεισών φθορών ή ζημιών ή επισυμβάντων ατυχημάτων. 5.Ειδικώς εις την περίπτωσιν φθορών ή ζημιών εξ ανωτέρας βίας ορίζεται ότι η αποκατάστασις τούτων βαρύνει τον ανάδοχον μόνον εφ’ όσον αύται προεκλήθησαν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των εργασιών και μέχρι και της προσωρινής παραλαβής αυτών εις το έργον, εις τας εγκαταστάσεις και τα υλικά του ιδίου ή περιουσιακά στοιχεία τρίτου. Ζημίαι ή φθοραί εξ ανωτέρας βίας, προκαλούμεναι τυχόν εις εγκαταστάσεις ή υλικά εισκομισθέντα υπό του Ο.Σ.Ε. και ιδιοκτησίας αυτού, βαρύνουν τον Ο.Σ.Ε. Δικαιούται ο ανάδοχος όπως, εις περίπτωσιν ζημιών ή φθορών εξ ανωτέρας βίας, ζητήση ανάλογον παράτασιν των συμβατικών προθεσμιών προς αποκατάστασιν των ζημιών ή φθορών, ακολουθών προς τούτο την υπό της συμβάσεως και των συμβατικών τευχών προβλεπομένην διαδικασίαν, μη δικαιούμενος όμως να προβάλη οιανδήποτε άλλην κατά του Ο.Σ.Ε. αξίωσιν, πλην της κατά τα ως άνω παρατάσεως, των προθεσμιών. μ   μ ­ Αυξο ειώσεις προϋπολογισ ού   ­ μ   μ Τροποποίησις σχεδίων Προσυ φωνία τι ών 